Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Thúc tiến độ các dự án chống ngập tại TP.Biên Hoà

(CTTĐT - Đồng Nai) - Dự án chống ngập tại khu vực cầu Đồng Khởi và khu vực các suối Chùa, Bà Lúa, Cầu Quan trên địa bàn TP.Biên Hòa được kỳ vọng sẽ góp phần “giải tỏa” các “điểm nóng” về tình trạng ngập nước khi trời mưa trên địa bàn. Chính vì vậy, các dự án này đang được các cơ quan chức năng phối hợp để tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thi công dự án chống ngập úng khu vực các suối Chùa, Bà Lúa và Cầu Quan.
Thi công dự án chống ngập úng khu vực các suối Chùa, Bà Lúa và Cầu Quan.

Giải tỏa các “điểm nóng” ngập nước
 
Đầu tháng 7 vừa qua, công trình chống ngập tại đường Đồng Khởi thuộc P.Tân Phong và P.Trảng Dài (đoạn từ cầu Đồng Khởi Km3+375 đến ngã ba thiết giáp Km4+750) đã chính thức được khởi công thực hiện.
 
Theo kế hoạch, đơn vị thi công công trình sẽ thực hiện các hạng mục lắp đặt, xây dựng 2 đường cống hộp bê tông kích thức 2mx2m hai bên tuyến đường Đồng Khởi với chiều dài mỗi bên khoảng 320m; lắp đặt, xây dựng khoảng 210m đường cống bê tông tròn đường kính 1,5m để thoát nước xuống suối Săn Máu. Cùng với đó, cũng sẽ thi công các hố ga, lắp đặt lưới thu nước trên tuyến đường này cũng như các tuyến đường hẻm trong khu vực để thu nước về hệ thống cống bê tông tròn thoát nước xuống suối Săn Máu.

Khu vực cầu Đồng Khởi là một trong những điểm nóng của tình trạng ngập nước khi trời mưa trên địa bàn TP.Biên Hòa. Do đó, việc khởi công công trình được kỳ vọng sẽ góp phần xử lý một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng ngập nước khi trời mưa.
Trước đó, vào đầu năm 2023, sau hơn chục năm chờ đợi, dự án chống ngập úng khu vực các suối Chùa, Bà Lúa và Cầu Quan cũng đã được khởi công xây dựng.

Đây là dự án hướng đến mục tiêu giảm tình trạng ngập úng khi trời mưa đối với khu vực các phường Long Bình, Long Bình Tân, Phước Tân, An Hòa cũng như trên tuyến quốc lộ 51.
 
Sau khi được khởi công, cả 2 dự án chống ngập nói trên đều đã được các cơ quan chức năng phối hợp, triển khai các công việc để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai thi công các hạng mục của các dự án này gặp nhiều khó khăn.
 
Trong chuyển kiểm tra thực tế tiến độ của các dự án này vào đầu tháng 7 vừa qua, Giám đốc Sở Xây dựng Hồ Văn Hà cho rằng, Sở Xây dựng cùng với các cơ quan chuyên môn của TP.Biên Hòa cũng đã tích cực đẩy nhanh triển khai các dự án chống ngập. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Sở Xây dựng cũng đã nhận diện các vướng mắc hiện là rào cản ảnh hưởng đến tiến độ các dự án như: giải phóng mặt bằng chậm (nhất là dự án chống ngập khu vực các suối Chùa, Bà Lúa, Cầu Quan); bố trí nguồn vốn còn hạn chế; chất lượng khảo sát và lập hồ sơ thiết kế chưa cao… “Trong đó, khó khăn vướng mắc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng để thi công các dự án”- Giám đốc Sở Xây dựng Hồ Văn Hà cho biết.

Gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ
 
Giải phóng mặt bằng đang là “nút thắt” lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ của 2 dự án chống ngập đang được triển khai trên địa bàn TP.Biên Hoà.
Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đồng Nai Trung Tuấn Anh, nhà thầu thi công dự án chống ngập khu vực các suối Chùa, Bà Lúa, Cầu Quan cho hay, hiện nay trên tuyến vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dẫn đến tình trạng “da beo” về mặt bằng thi công. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công của dự án.
 
Theo ông Anh, dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023, do đó, nhà thầu cũng rất mong muốn được bàn giao mặt bằng sớm để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình theo như hợp đồng đã ký kết. “Mặt bằng “da beo” ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công. Nếu có mặt bằng thông suốt, nhà thầu sẽ tập trung máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công từng khu vực một thì tiến độ sẽ nhanh hơn so với việc phải phân tán lực lượng thi công như hiện nay”- ông Trung Tuấn Anh chia sẻ.
 
Đối với dự án chống ngập tại khu vực cầu Đồng Khởi, khó khăn lớn nhất là việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phục vụ thi công các hạng mục.
 
Ông Văn Quang Mỹ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án TP.Biên Hoà, chủ đầu tư dự án cho hay, để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình vào cuối năm 2023, hiện nay, các đơn vị chuyên môn của TP.Biên Hòa cũng đang phối hợp với nhà thầu giải quyết vướng mắc trong việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Phương án được đưa ra là hệ thống hạ tầng kỹ thuật được di dời đến đâu, nhà thầu sẽ triển khai thi công cuốn chiếu đến đó.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây