Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tăng tốc thi công, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch Dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 24-4, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh báo cáo tiến độ thi công Dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh báo cáo tiến độ thi công Dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết, trên tổng chiều dài hơn 11km, dự án đang triển khai 3 gói thầu xây lắp chính và đã đạt giá trị thi công tích lũy hơn 582 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng hơn 1,8 ngàn tỷ đồng, tương đương 29% giá trị hợp đồng (chậm khoảng 4,5% so với kế hoạch).

Mặt bằng dự án đã được bàn giao đầy đủ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã chỉ đạo các nhà thầu xây dựng lại kế hoạch tiến độ chi tiết (lập lại đường gantt) và tăng cường nhân lực, máy móc để đẩy nhanh thi công. Về phía công tác di dời hạ tầng, các thủ tục đang được Ban Quản lý dự án triển khai. Để hỗ trợ, Ban Quản lý dự án đề xuất UBND huyện Nhơn Trạch khẩn trương thực hiện các thủ tục bổ sung, thu hồi và giao đất tại 8 vị trí đã thống nhất để di dời trụ điện, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thực hiện di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, các nhà thầu cũng kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án.
 
Trong buổi kiểm tra tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã nhắc lại yêu cầu cấp bách của Thủ tướng Chính phủ về việc thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Nhấn mạnh việc mặt bằng đã được bàn giao hoàn toàn, Chủ tịch kêu gọi các nhà thầu phải dồn toàn lực, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, làm việc xuyên suốt không kể ngày đêm, cuối tuần hay lễ để đáp ứng mục tiêu tiến độ quan trọng này.
 
Để hỗ trợ công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh đã chủ động phân bổ nguồn vật liệu xây dựng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu đất san lấp và đá xây dựng cho dự án. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc cụ thể với các nhà cung cấp vật liệu, tạo điều kiện để các nhà thầu sớm tập kết vật liệu về công trường.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây