Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Sẵn sàng thi công cầu Thống Nhất

(CTTĐT - Đồng Nai) - Sau một thời gian dài bị ngưng trệ vì vướng mặt bằng, những hạng mục đầu tiên của công trình cầu Thống Nhất thuộc dự án đường trục trung tâm TP.Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn) đang chuẩn bị được nhà thầu triển khai thi công.

Nhà thầu đã tập kết đầy đủ các máy móc, thiết bị để chuẩn bị thi công khoan nhồi, xây dựng các trụ cầu đầu tiên của cầu Thống Nhất
Nhà thầu đã tập kết đầy đủ các máy móc, thiết bị để chuẩn bị thi công khoan nhồi, xây dựng các trụ cầu đầu tiên của cầu Thống Nhất

Tái khởi động dự án
 
Công trình cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu được chính thức khởi công xây dựng vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, thời gian qua, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, việc thi công hạng mục cầu Thống Nhất không thể triển khai thực hiện.
 
Khó khăn lớn nhất trong việc thi công cầu Thống Nhất là có 20 lồng bè nuôi cá của các hộ dân trong khu vực thi công công trình chưa được di dời. Điều này khiến cho các nhà thầu không thể đưa các phương tiện, máy móc tiếp cận khu vực thi công.
 
Sau gần nửa năm bị ngưng trệ, hiện nay, những trụ cầu đầu tiên của cầu Thống Nhất đang chuẩn bị được thi công. Ông Ngô Thế Ân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết, thời gian qua các nhà thầu hiện nay đang triển khai thực hiện công tác chuẩn bị để thi công cầu Thống Nhất. “Ban đầu các nhà thầu sẽ thi công các trụ T5 và T6, tiếp đó sẽ thực hiện thi công trụ T4”- ông Ngô Thế Ân cho biết.

Về phía nhà thầu thi công, ông Nguyễn Như Quang, phụ trách thi công của Công ty CP xây dựng hạ tầng CII thuộc liên danh nhà thầu thi công dự án cho hay, các thiết bị máy móc phục vụ thi công các trụ T5, T6 hiện đã được vận chuyển đến công trình. Nhà thầu đang triển khai các công tác san bãi, định vị máy khoan cọc nhồi để sẵn sàng cho công tác khoan cọc, xây dựng trụ cầu. Cùng với đó, nhà thầu cũng đã hoàn thành việc dựng cầu tạm, lắp đặt đường ống bơm bê tông để phục vụ quá trình thi công. “Robot khoan cọc nhồi phục vụ thi công là thiết bị hiện đại, phục vụ khoan qua đá đã được vận chuyển đến chân công trình. Khoảng đầu tuần tới, việc khoan cọc nhồi sẽ chính thức được thi công”- ông Nguyễn Như Quang cho hay.
 
Sớm gỡ vướng nút thắt mặt bằng
 
Dù đã chính thức được tái khởi động, tuy nhiên, việc thi công cầu Thống Nhất vẫn đang gặp nhiều khó khăn chủ yếu đến từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, việc chưa thể di dời 20 lồng bè nuôi cá của người dân trng khu vực dự án ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công cầu Thống Nhất.

Ông Nguyễn Như Quang cho hay, với máy khoan hiện đại, việc thi công khoan nhồi với 3 trụ cầu đầu tiên dự kiến sẽ hoàn thành trong hơn 1 tháng. Chính vì vậy, nhà thầu cũng đang rất lo lắng việc sau khi hoàn thành các trụ cầu này thì không có thêm mặt bằng để tiếp tục thi công các trụ cầu khác.
 
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, hiện nay, đơn vị đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh bàn giao phần diện tích mặt bằng khoảng 67 ngàn m2 khu vực bãi bồi từ Cù lao Cỏ về phía bờ P.Thống Nhất. Tuy nhiên, phần diện tích mặt bằng đã được bàn giao không liên tục và rất khó để triển khai thi công đồng loạt.
 
Đối với công tác di dời các lồng bè nuôi cá trong khu vực dự án, ông Đỗ Khôi Nguyên, Chủ tịch UBND TP.Biên Hoà cho biết, qua rà soát hồ sơ thì 20 hộ dân có các lồng bè nuôi cá không nằm trong dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường trục trung tâm TP.Biên Hoà. Trong khi đó, việc thực hiện di dời các lồng, bè nuôi cá này theo đề án di dời của thành phố cũng không thể áp dụng được do đề án đã hết thời hạn thực hiện.
Chính vì vậy, thời gian qua, UBND TP.Biên Hoà cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan để phối hợp, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ các hộ dân nuôi cá lồng, bè. “Thời gian tới, TP.Biên Hòa sẽ tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện di dời các lồng, bè nuôi cá cũng như xây dựng quy trình cưỡng chế để đảm bảo việc bàn giao mặt bằng thi công dự án”- ông Đỗ Khôi Nguyên cho biết.

Cũng theo ông Đỗ Khôi Nguyên, dự kiến, TP.Biên Hòa sẽ hoàn thành việc di dời 20 lồng, bè nuôi cá trong khu vực thi công dự án cầu Thống Nhất vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây