Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Nhanh chóng hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 dự án: Đường ven sông Đồng Nai và Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa

Chiều 5-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đi khảo sát thực tế và làm việc với UBND thành phố Biên Hòa liên quan đến 2 dự án: Đường ven sông Cái, Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu khi làm việc với thành phố Biên Hòa và các sở, ban, ngành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu khi làm việc với thành phố Biên Hòa và các sở, ban, ngành

Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành phố Biên Hòa.

Về dự án Đường trục trung tâm, theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường được 91% diện tích đất cần thu hồi, đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được 68%. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 15-12, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường đối với toàn bộ diện tích dự án.
 
Vướng mắc của dự án này là mặc dù đã phê duyệt phương án bồi thường gần xong nhưng UBND thành phố chưa xác định được vị trí tái định cư để công bố cho các hộ nên khó vận động bàn giao mặt bằng. Còn một số trường hợp chưa được phê duyệt phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.
Qua nghe trao đổi của các bên liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi thống nhất chủ trương để Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đến ngày 15-1-2025. Thành phố Biên Hòa rà soát lại các khu tái định cư đang triển khai, số lô; tổ chức xét và thông báo cho người dân vị trí tái định cư, chính sách tạm cư để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng.
 
Đối với dự án Đường ven sông Cái đoạn từ Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đạt gần 88% diện tích dự án; đã phê duyệt tái định cư cho 97 trường hợp. Còn 80 hồ sơ chưa phê duyệt phương án bồi thường do đang thẩm tra nguồn gốc đất, niêm yết phương án bồi thường; đang tập trung xét tái định cư, giải quyết nơi ở cho hơn 450 hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đi thực tế dự án dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đi thực tế dự án dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa

Khó khăn vướng mắc của dự án Đường ven sông Cái là các thửa đất liên quan đến HTX Gò Me chưa có cơ sở chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ nên khó vận động bàn giao đất để thực hiện dự án. Hiện nay, các khu tái định cư để phục vụ cho dự án này đang trong giai đoạn thực hiện, nên chưa có đất tái định cư để giao cho hộ dân. Bên cạnh đó còn có một số vướng mắc liên quan đến chính sách hỗ trợ cây trồng, vật kiến trúc trên đất.
 
Liên quan đến dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu thành phố chỉ đạo đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất của các hộ để triển khai các thủ tục tiếp theo. Chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, trường hợp cố tình không chấp hành áp dụng biện pháp cưỡng chế. Phấn đấu trước Tết nguyên đán bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.
 
Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tham mưu rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục triển khai dự án nhà ở xã hội. Đồng thời, các sở cũng tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương của Tỉnh ủy có cơ chế ưu tiên mua nhà ở xã hội cho trường hợp không đủ điều kiện tái định cư, cơ chế hỗ trợ tạm cư cho trường hợp phải chờ nhận nhà ở xã hội.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây