Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Một nhà thầu bị đánh giá không đáp ứng năng lực thực hiện Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 19-12

(CTT-Đồng Nai) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về tình hình triển khai thi công dự án thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Khối lượng thi công của nhà thầu Công ty CP Hải Đăng tại gói thầu số 21, dự án thành phần 1, dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đạt thấp. Ảnh: Tư liệu
Khối lượng thi công của nhà thầu Công ty CP Hải Đăng tại gói thầu số 21, dự án thành phần 1, dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đạt thấp. Ảnh: Tư liệu

Theo báo cáo, tính đến thời điểm đầu tháng 7-2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đánh giá, Công ty CP Hải Đăng, nhà thầu thi công gói thầu số 21 hiện không đáp ứng năng lực về tài chính, khả năng tập kết vật liệu, xe máy thiết bị, nhân lực… để cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19-12-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cam kết với UBND tỉnh.

Cụ thể, hiện nay, về nhân sự, thiết bị, nhà thầu này đã huy động 76 xe máy (14 xe lu rung, 3 máy ủi, 52 ô tô tự đổ, 4 máy đào, 2 xe ban, 1 xe tưới nước) và 10 nhân công tham gia thi công đoạn tuyến thuộc gói thầu số 21 do đơn vị này phụ trách thi công. Cùng với đó, nhà thầu cũng đã tập kết về công trường hơn 186 ngàn m3 đất đắp, đạt hơn 42% tổng khối lượng đất đắp cần để phục vụ thi công và đạt 65% khối lượng đất cần để thi công đối với phần đoạn tuyến đã có mặt bằng thi công; tập kết về công trường 3 ngàn m3 đá các loại trên tổng số hơn 62 ngàn m3 để phục vụ thi công.
 
Theo đánh giá, năng lực nhà thầu đạt theo hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, đến nay, khối lượng thi công của Công ty CP Hải Đăng chỉ mới đạt khoảng 7% giá trị hợp đồng đã ký đối với đoạn tuyến dài hơn 2,6km đã được bàn giao mặt bằng (nhà thầu này hiện được bàn giao khoảng 85% diện tích mặt bằng).

Cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đối với nhà thầu Công ty CP Hải Đăng, đơn vị đã có văn bản thông báo vi phạm tiến độ hợp đồng và 9 văn bản kiểm điểm tiến độ. Sau các văn bản nhắc nhở này, nhà thầu đã có sự điều chỉnh tăng cường máy móc, thiết bị vận chuyển vật tư đất đắp về công trường. Nhà thầu cũng đã cam kết tổ chức thi công với tinh thần “3 ca, 4 kíp”. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế còn chưa đồng bộ và chưa đạt hiệu quả rõ rệt, nhất là trong công tác thi công móng đường, tập kết vật liệu đá, cấu kiện đúc sẵn… không đáp ứng theo tinh thần “3 ca, 4 kíp” của UBND tỉnh chỉ đạo.
 
Chính vì vậy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương rà soát, củng cố lại phương án thi công, bảo đảm thực hiện đúng cam kết về nhân lực, thiết bị, thời gian làm việc liên tục theo ca kíp, nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quan trọng và đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn của dự án.

Tác giả: Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây