Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Khởi công dự án 1A, đường Vành đai 3-TP.HCM trong quý I-2022

Ngày 17-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã có buổi làm việc với các sở ngành, UBND H.Nhơn Trạch và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GT-VT) về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án 1A, đoạn Tân Vạn- Nhơn Trạch thuộc dự án đường Vành đại 3-TP.HCM.

2d281221d.jpg
               Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đối với dự án 1A, hiện nay đang bước vào giai đoạn đấu thầu chọn lựa nhà thầu thi công. Dự kiến trong quý I-2022, dự án sẽ chính thức được khởi công xây dựng. Chính vì vậy, đơn vị cũng mong muốn tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Dự án thành phần 1A có chiều dài 8,75 km, điểm đầu giao với tỉnh lộ 25B thuộc địa phận H.Nhơn Trạch và điểm cuối giao với đường cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây thuộc TP.Thủ Đức (TP.HCM). Trong đó, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 6,3 km. Giai đoạn một, dự án làm đường rộng 20-26 m cho 6 làn xe, vận tốc 80 km/h. Vốn đầu tư gần 5,3 ngàn tỷ đồng từ vốn vay ODA Hàn Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam. Phần giải phóng mặt bằng tách thành dự án riêng do TP.HCM và tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Theo UBND H.Nhơn Trạch, để thực hiện dự án 1A, địa phương phải thực hiện giải phóng mặt bằng diện tích đất của 457 hộ dân thuộc địa bàn 2 xã Long Tân và Phú Thạnh. Đến nay, H.Nhơn Trạch đã công bố phương án bồi thường, hỗ trợ cho 381 hộ dân, 76 hộ còn lại Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Nhơn Trạch đang tổng hợp, lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình thẩm định, phê duyệt.

z3060037880656_7ebc3515dda86a6a86490cf87794cd86.jpg
            Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Khôi Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án là hơn 651 tỷ đồng. Nguồn kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được lấy từ nguồn tiền thu sử dụng đất hơn 634 tỷ đồng của dự án khu dân cư do Công ty CP Freeland làm chủ đầu tư (rộng 125 ha). Như vậy, kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án hiện còn thiếu khoảng 16 tỷ đồng. Đến nay, Công ty CP Freeland đã nộp số tiền sử dụng đất là gần 185 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBDN tỉnh Võ Tấn Đức đã nhất trí với phương án sẽ thực hiện tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án 1A theo hình thức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Về nguồn vốn sẽ tạm ứng cho UBND H.Nhơn Trạch từ nguồn vốn của quỹ phát triển đất tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Do đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu Sở KH-ĐT phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND H.Nhơn Trạch sớm có tờ trình về việc ứng vốn để UBND tỉnh xử lý, ứng vốn nhanh nhất cho địa phương thực hiện.

                                                                                                    Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây