Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Hoàn thành 1 dự án giải tỏa công suất cho nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

(CTT-Đồng Nai) - Đồng Nai đang tích cực tháo gỡ các vướng mắc để 4 tuyến đường dây giải tỏa công suất cho Dự án Nhà máy Điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 và 4 sớm hoàn thành, đi vào hoạt động. NMĐ này là công trình trọng điểm quốc gia ngành năng lượng nằm trên địa bàn tỉnh.

Việc đảm bảo dự án phát điện theo kế hoạch góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hạn chế lãng phí nguồn lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khi làm việc với Bộ Công thương về dự án điện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khi làm việc với Bộ Công thương về dự án điện

Đường dây đầu tiên đã cơ bản hoàn thành
 
NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4 là công trình trọng điểm quốc gia ngành năng lượng. Dự án có công suất lớn nhất ở Nam bộ giai đoạn 2021-2025 đi vào hoạt động. Do đó, công trình có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng khu vực và hệ thống điện quốc gia.

Để giải tỏa công suất cho NMĐ này cần 4 công trình trạm biến áp và đường dây truyền tải gồm: Trạm Biến áp 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối; Đường dây 220V NMĐ Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái; Đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 - Trạm Biến áp 500kV Long Thành; Đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè. Các tuyến đường dây này chủ yếu nằm trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành. Việc triển khai 4 dự án gặp không ít khó khăn do phải chờ Chính phủ duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ huyện Nhơn Trạch; trình HĐND tỉnh phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; vận động người dân bàn giao mặt bằng…

Trao đổi với Bộ Công thương tại cuộc họp trực tuyến ngày 6-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho biết, trong số 4 dự án nói trên, có một dự án đã vận động người dân bàn giao mặt bằng và xây dựng xong 15/15 vị trí; đang tiến hành kéo dây để đóng điện. Đó là Dự án Đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè.

Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4 có công suất 1,5-1,6 ngàn MW, tổng mức đầu tư gần 1,4 tỷ USD. Khi hoạt động, dự án sẽ cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống lưới điện quốc gia.
 
Các dự án còn lại, tỉnh đã chỉ đạo huyện Nhơn Trạch tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công; bổ sung vào quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất để có cơ sở thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB).

Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam Trương Hữu Thành kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo 2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành khẩn trương triển khai các thủ tục về bồi thường GPMB, đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận để công tác đầu tư xây dựng thuận lợi.
 
Trong đó, huyện Nhơn Trạch khẩn trương triển khai thủ tục bồi thường GPMB, phê duyệt giá đất cụ thể cho 3 dự án còn lại trong tháng 11-2024; vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công trụ, kéo dây. Ưu tiên vận động người dân đồng ý cho chủ đầu tư thi công kéo dây dự án đã hoàn thành xây dựng 15/15 trụ để đóng điện trong quý IV-2024, nhằm giải tỏa công suất cho NMĐ Nhơn Trạch 4.
 
Với huyện Long Thành, cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 của huyện đối với Dự án Đường dây 500kV Nhơn Trạch 3 - Trạm Biến áp 500kV Long Thành; đồng thời, đăng ký danh mục dự án thu hồi và kế hoạch sử dụng đất chuyển tiếp sang năm 2025 cho dự án.

Kéo dây Dự án Đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè
Kéo dây Dự án Đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè

Tập trung giải phóng mặt bằng dự án
 
Hiện nay, nguồn điện trên địa bàn tỉnh không đáng lo ngại, nhưng do công tác triển khai tuyến đường dây truyền tải điện thời gian qua chậm nên một số khu vực đã xảy ra tình trạng đầy tải, thiếu điện cục bộ, ảnh hưởng ít nhiều đến phát triển kinh tế và thu hút đầu tư của tỉnh.
 
Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao của khu vực, thời gian tới, Ban Quản lý các dự án công trình điện miền Nam tiếp tục triển khai và hoàn thiện các dự án điện cao thế. Đơn vị kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo công tác bồi thường GPMB các dự án điện, nhất là 4 dự án giải tỏa công suất cho NMĐ. Đối với các dự án chưa hoàn thành trong năm nay thì địa phương đăng ký chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất năm 2025.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho hay, đến thời điểm hiện tại, 4 dự án truyền tải điện để giải tỏa công suất cho NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4 đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024. UBND tỉnh đã giao huyện Nhơn Trạch khẩn trương hoàn thành hồ sơ bổ sung kế hoạch sử dụng đất. Sau khi tỉnh phê duyệt kế hoạch này, địa phương sẽ tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.
 
Làm việc trực tuyến với tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan vào ngày 6-11, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4 đã phát điện thử nghiệm, dự kiến 6 tháng nữa phát điện thương mại nhưng các công trình giải tỏa công suất cho dự án còn chậm. Việc này ảnh hưởng đến nguồn cung ứng điện cho miền Nam và hệ thống lưới điện cả nước, lãng phí nguồn lực đầu tư nếu không được vận hành theo đúng kế hoạch.
 
Bộ trưởng Bộ Công thương đề nghị tỉnh đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường GPMB để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công. Đồng thời, quan tâm tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chỉ đạo địa phương tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng thi công và kéo dây.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây