Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đề nghị sớm bàn giao 1,6 ngàn m2 đất quốc phòng để làm dự án dự án Đường ven sông Đồng Nai

(CTT-Đồng Nai) - Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi làm việc với các bên liên quan đến vướng mắc đất quốc phòng thực hiện dự án Đường ven sông Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu kết luận buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu kết luận buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Vũ Quốc Thái cho biết, tại cuộc họp trước có 8 nội dung giao thành phố Biên Hòa thực hiện. Trong đó có các nội dung: lập bản đồ địa chính khu đất gần 1,6 ngàn m2, cắm mốc ranh giới khu đất, xây hàng rào tạm bảo vệ khu còn lại… Đến nay, thành phố đã làm xong hết. Tuy nhiên, việc giao đất vẫn chưa thực hiện được. Thành phố kiến nghị UBND tỉnh có chỉ đạo, tháo gỡ, sớm bàn giao mặt bằng để dự án này hoàn thành trước Tết Nguyên đán, đảm bảo kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

Đại diện Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 kiến nghị UBND tỉnh có công văn gửi Bộ Quốc phòng, trong đó đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép Sư đoàn 370 bàn giao 1,6 ngàn m2 đất cho địa phương để giải quyết nhanh chóng vấn đề này. Kiến nghị khi Quân Chủng phòng không không quân có dự án xây dựng trụ sở, UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục giao đất diện tích khoảng 1,26 ngàn m2 cho đơn vị.

Thi công dự án Đường ven sông Đồng Nai
Thi công dự án Đường ven sông Đồng Nai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho rằng, đây là dự án kết nối giao thông dọc sông Đồng Nai, góp phần chỉnh trang đô thị Biên Hòa nhưng triển khai chậm trễ vì vướng mặt bằng. Việc này kéo theo giải ngân vốn đầu tư công chậm, trong khi đó nhiều dự án đang “khát” vốn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa và Trung đoàn 935 bàn giao đất tạm ngoài thực địa để thi công, hoàn thiện dự án. Song song đó, các bên thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị bộ đội. Trung đoàn phối hợp tốt hơn với địa phương trong thực hiện các dự án của cả 2 bên.

Dự án Đường ven sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An, thành phố Biên Hòa đến ranh huyện Vĩnh Cửu có chiều dài hơn 5km có tổng mức đầu tư 1.339 tỷ đồng. Dự án được khởi công cuối tháng 12-2021, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6-2023. Tuy nhiên do vướng mặt bằng, dự án hiện thi công được khoảng 65% khối lượng.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây