Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

(CTT-Đồng Nai) - Là địa phương có hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của quốc gia, của tỉnh đang triển khai, Đồng Nai đang tăng tốc thực hiện các công việc được giao với mục tiêu sớm hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác các dự án.
Hình 1
Thi công Dự án Thành phần 1, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng

Đối với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia đang triển khai trên địa bàn, Đồng Nai được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và cung ứng nguồn vật liệu.

Tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là dự án hạ tầng giao thông. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngoài Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, tỉnh còn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với hàng loạt dự án đường cao tốc, đường vành đai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, cho biết: Đồng Nai đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ cho đơn vị thi công tại các dự án Sân bay Long Thành và đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao toàn bộ mặt bằng của Dự án Thành phần 2. Trong khi đó, Dự án Thành phần 1, diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt 99%; phần diện tích còn lại, tỉnh sẽ hoàn thành bàn giao trong tháng 8-2025.

Hình 2
Thi công Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Tùng

Đối với phần diện tích mặt bằng của Dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn từ quốc lộ 51 giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các cơ quan chức năng của tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm kê và đang lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất để áp giá đền bù.

“Đồng Nai phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng đối với đoạn tuyến này trong tháng 8-2025” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết.

Trong khi đó, để triển khai đầu tư xây dựng khoảng 6,6km đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất khoảng 72ha. Theo UBND tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm đếm đối với tất cả 257 thửa đất trong khu vực dự án. Đồng thời, vận động bàn giao được 36 thửa đất với diện tích gần 20ha cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Theo UBND tỉnh, đối với việc cung cấp nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh và khu vực phía Nam, đến nay, Đồng Nai đã tiếp nhận và cấp giấy phép theo đề xuất của chủ đầu tư, nhà thầu khoảng 4,9 triệu m3 đất san lấp. Đồng thời, phân khai cung ứng đá xây dựng các loại với khối lượng gần 8,4 triệu m3. Qua đó, cơ bản đáp ứng nhu cầu thi công các dự án

Theo kế hoạch, vào ngày 19-8-2025, trên địa bàn tỉnh sẽ có 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng, gồm: Dự án Thành phần 1 thuộc Dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú và Dự án Mở rộng đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành thuộc tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Đối với các dự án này, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan chức năng tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Quyết tâm thông xe kỹ thuật 2 dự án thành phần

Bên cạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, Đồng Nai còn được giao nhiệm vụ triển khai xây dựng Dự án Thành phần 1 thuộc Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Thành phần 3 thuộc Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đặt mục tiêu phải hoàn thành thông xe kỹ thuật đối với 2 dự án này trước ngày 19-12-2025.

Hình 3
Người dân cưa cắt cây cao su để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Xuân Túc

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nguyễn Linh cho biết: Dự án Thành phần 3 thuộc Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 11km. Cả 3 gói thầu xây lắp chính của dự án đang được triển khai thực hiện. Tính đến cuối tháng 7-2025, giá trị sản lượng thi công dự án đạt gần 43% so với giá trị hợp đồng đã ký.

Đối với Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau những khó khăn trong giai đoạn đầu triển khai xây dựng do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án đang được đẩy nhanh nhằm bù đắp phần tiến độ bị chậm thời gian qua.

Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành thông xe kỹ thuật của 2 dự án này trước ngày 19-12-2025, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh phải thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công trường. Đồng thời, đôn đốc, thúc đẩy các nhà thầu huy động thêm nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dự án theo tinh thần thi công “3 ca, 4 kíp”.

Tác giả: Tran Dinh Kham, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây