Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ 19 công trình, dự án trọng điểm tiến độ chậm

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 11-8, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc

Ông Phan Trung Hưng Hà, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, trên địa bàn tỉnh có 19 công trình, dự án trọng điểm từ nhóm I đến nhóm V đang triển khai, trong đó đa số dự án giao thông. Thời gian qua, các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực trong quá trình triển khai thực hiện nhưng nhìn chung tiến độ vẫn chậm do công tác giải phóng mặt bằng chậm. Điển hình dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giải phóng hơn 90% mặt bằng nhưng Đồng Nai chưa tới 10%. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án cũng như giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương đã báo cáo khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng như: định giá đất chậm, tái định cư chậm; thiếu vật liệu đặc biệt là đất đắp; nhà thầu thi công gặp vấn đề “sức khỏe”. Một số địa phương như TP.Biên Hòa có nhiều dự án trọng điểm dẫn đến quá tải giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND H.Long Thành phát biểu tại buổi làm việc
Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND H.Long Thành phát biểu tại buổi làm việc

Phương án đưa ra là các dự án có mặt bằng phải đốc thúc nhà đầu tư đảm bảo tiến độ; dự án chưa hoàn tất hết mặt bằng thì khoanh vùng khu vực nào thuận lợi về mặt bằng cho triển khai xây dựng trước. Hướng dẫn địa phương thực hiện ủy quyền định giá giá đất cụ thể, đẩy nhanh tiến độ dự án tái định cư.

Tại buổi làm việc, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm đến các dự án trọng điểm và đã thành lập 5 tổ công tác, phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban thường vụ theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhưng chưa có chuyển biến tích cực, đặc biệt tại TP.Biên Hòa. Thời gian tới, các sở ngành cần tập trung hỗ trợ địa phương, ưu tiên nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện hiệu quả các công việc.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây