Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Cam kết hoàn thành thông xe kỹ thuật đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 19-12-2025

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 29-5, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký cam kết thi công dự án thành phần 1, Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; dự án thành phần 3, Dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19-12-2025.

Lãnh đạo tỉnh và Bộ Xây dựng chứng kiến đại diện Sở Xây dựng, chủ đầu tư và các nhà thầu ký cam kết
Lãnh đạo tỉnh và Bộ Xây dựng chứng kiến đại diện Sở Xây dựng, chủ đầu tư và các nhà thầu ký cam kết

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cùng chủ trì hội nghị.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, chủ đầu tư 2 dự án, đến nay, đối với dự án thành phần 1, Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tổng giá trị thực hiện đạt 800 tỷ đồng, đạt 32% giá trị hợp đồng, chậm 10% so với kế hoạch theo nghị quyết của Quốc hội.
 
Trong khi đó, tổng giá trị thực hiện của dự án thành phần 3, Dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 700 tỷ đồng, đạt 36% theo giá trị hợp đồng và chậm khoảng 6% so với kế hoạch.

Tại hội nghị, đại diện các nhà thầu thi công 2 dự án đã cam kết với UBND tỉnh về việc hoàn thành thi công các gói thầu xây lắp các dự án để thông xe kỹ thuật trước ngày 19-12-2025. Để thực hiện cam kết này, các nhà thầu sẽ tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực và tăng cường thi công 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ các dự án.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đề nghị các nhà thầu đã cam kết là phải hoàn thành, nỗ lực thi công để thực hiện mục tiêu thông xe kỹ thuật đối với dự án thành phần 1, Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án thành phần 3, Dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 19-12-2025. Quá trình thi công phải đảm bảo an toàn, chất lượng và đặc biệt không để ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh khu vực thi công các dự án.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, để phục vụ kết nối Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư các dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, tỉnh Đồng Nai được giao nhiệm vụ triển khai 2 dự án thành phần. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị k​​​ý cam kết đối với các nhà thầu nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành thông xe kỹ thuật 2 dự án trước ngày 19-12-2025. Với 2 dự án này, hiện nay, Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng. Do đó, nhiệm vụ hiện nay là chủ đầu tư, các nhà thầu phải tăng tốc thi công, bù lại phần tiến độ đã bị chậm và hoàn thành mục tiêu đã ký cam kết. “Các nhà thầu phải thực hiện nghiêm cam kết hoàn thành thông xe kỹ thuật 2 dự án trước ngày 19-12-2025. Các đơn vị ngay lập tức bắt tay thực hiện các nội dung đã cam kết”, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây