Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đường cao tốc qua địa bàn Đồng Nai

(CTT- Đồng Nai) - Ngày 23-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án: Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú; Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành; Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa và Đường ven sông Cái.
hh1 d
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có chiều dài khoảng 60km. Để thực hiện dự án, sẽ phải thu hồi diện tích đất của hơn 1,5 ngàn hộ dân. Trung tâm phát triển quỹ đất các khu vực nơi có dự án đi qua đang phối hợp với các địa phương thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất.
Với Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành thuộc tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), tổng diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án là hơn 4 hécta.
Đối với các dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa và Đường ven sông Cái, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, các dự án đã được khởi công xây dựng nhiều năm nay, tuy nhiên đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong đó, dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa hiện vẫn còn hơn 100 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Tại dự án Đường ven sông Cái hiện cũng chỉ mới triển khai thi công gói thầu xây dựng 5 cầu trên tuyến, trong khi đó, phần đường chưa thể triển khai xây dựng do vướng mặt bằng.
hh2 d
Đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho rằng, đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện chưa tốt. Sự phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh với các địa phương cũng chưa thực sự nhịp nhàng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chậm nhất đến ngày 28-7 phải trình UBND tỉnh kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án: Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú; Gia Nghĩa - Chơn Thành; Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành.
UBND phường Trấn Biên phối hợp các đơn vị rà soát, xem xét công tác bố trí tái định cư để sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng các dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa và Đường ven sông Cái.

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây