Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Thúc đẩy giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, giải phóng, bàn giao mặt bằng Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành trong tháng 12-2025 để thực hiện thi công. Đến nay, mọi công tác, quy trình, thủ tục đang được đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra.
 
 
Các đơn vị ký cam kết thi đua tại Lễ phát động Kế hoạch 90 ngày đêm thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành vào ngày 8-10-2025
Hàng trăm hécta mặt bằng được bàn giao sớm
Là một trong những hộ dân có đất thuộc phạm vi triển khai Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, đầu tháng 10-2025, gia đình chị Nguyễn Thị Liên (ở xã Nghĩa Trung) là một trong những hộ dân đầu tiên ký cam kết bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án. “Gia đình tôi có hơn 4ha đất nằm trong khu vực dự án. Khi cơ quan chức năng thông báo thu hồi đất và phổ biến các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tôi thấy thỏa đáng nên gia đình quyết định ký biên bản bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thi công dự án” - chị Nguyễn Thị Liên cho biết.
Tương tự, sau khi nhận thấy chính sách đền bù, hỗ trợ được Nhà nước triển khai thực hiện là thỏa đáng, gia đình chị Lê Thị Thủy (ở xã Phước Sơn) cũng đã tiến hành cưa cắt vườn cây hơn 6 ngàn m2 để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.
Đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai của dự án có tổng chiều dài hơn 100km. Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng phải thu hồi diện tích đất gần 941ha, với gần 4,3 ngàn thửa đất.
Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) được UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh: Bù Đăng, Đồng Phú, Đồng Xoài, Chơn Thành phối hợp với các xã, phường nơi có dự án đi qua triển khai thực hiện.
Tính đến ngày 22-10, các cơ quan chức năng đã ban hành thông báo thu hồi đất đạt hơn 99% kế hoạch. Cùng với đó, công tác kiểm đếm cũng đạt hơn 98% kế hoạch. Công tác xác định nguồn gốc đất, dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đạt gần 50% kế hoạch.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, cùng với việc thực hiện các thủ tục của quy trình bồi thường, GPMB, để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, các chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất cũng đã phối hợp với các xã, phường tiến hành vận động các hộ dân bàn giao sớm mặt bằng.
Cụ thể, đến nay, toàn dự án đã có khoảng 288ha mặt bằng được người dân bàn giao trước thời hạn.
Tiến độ đang chậm so với cam kết
Đầu tháng 10-2025, UBND tỉnh phát động Kế hoạch 90 ngày đêm thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án này.
Theo kế hoạch đề ra, Đồng Nai đặt mục tiêu đến cuối tháng 10-2025 phải hoàn thành GPMB đối với 60% diện tích dự án, đến cuối tháng 11 phải hoàn thành GPMB 90% diện tích dự án và đến cuối tháng 12 phải cơ bản hoàn thành công tác GPMB.
 
 
Người dân cưa cắt vườn cây cao su bàn giao mặt bằng Dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai.
Ảnh: Phạm Tùng
So với kế hoạch đề ra, đến ngày 22-10, phần diện tích dự án đã hoàn thành công tác GPMB mới chỉ đạt gần 33%, tức chỉ đạt hơn một nửa kế hoạch phải hoàn thành đến cuối tháng 10-2025.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, trong khoảng thời gian còn lại, đơn vị và các chi nhánh sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, phường tăng cường tập trung giải quyết các nhiệm vụ chưa đạt trong thời gian qua để hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể, đến cuối tháng 10-2025, sẽ hoàn thành công tác ban hành thông báo thu hồi đất, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất, xác định nguồn gốc đất. Cùng với đó, hoàn thành việc lập dự thảo, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 90% diện tích mặt bằng dự án. Đặc biệt, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng trước thời hạn để đạt mốc 60% diện tích mặt bằng được bàn giao vào cuối tháng 10-2025.
Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành đi qua địa bàn 10 xã, phường của tỉnh Đồng Nai gồm: Bù Đăng, Phước Sơn, Thọ Sơn, Nghĩa Trung, Đồng Tâm, Tân Lợi, Nha Bích, Bình Phước, Đồng Xoài và Chơn Thành.
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho rằng: Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai nhiều dự án hạ tầng nên tỉnh muốn lấy kết quả, hiệu quả kinh nghiệm từ Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành làm điểm để nhân rộng ra các dự án tiếp theo. Chính vì vậy, các đơn vị không được chậm tiến độ đã cam kết về công tác GPMB dự án.
“Trong GPMB phải xác định phương án vận động là chủ đạo và phải kiên trì. Cần phân loại, nhận diện những trường hợp khó khăn để có giải pháp tháo gỡ với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cũng lưu ý. 

Tác giả: Tấn Tài Nguyễn, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây