Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Phấn đấu hoàn thành mặt bằng các dự án giải tỏa công suất cho nhà máy điện trước ngày 15-6

(CTT-Đồng Nai) - Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và tình hình thực hiện dự án lưới điện giải tỏa công suất cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, ngày 21-5, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia đã làm việc trực tuyến với UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng phát biểu tại cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo của đại diện Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (chủ đầu tư) tại buổi làm việc, trong số 4 dự án lưới điện được quy hoạch để giải tỏa công suất cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, chỉ có 1 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cho quá trình thử nghiệm và phát điện của Nhà máy Nhơn Trạch 4. Ba dự án còn lại đang bị chậm tiến độ, nguyên nhân chính được xác định là do vướng mắc về mặt bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng khẳng định, Đồng Nai đã chủ động và tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các công trình điện phục vụ giải tỏa công suất của Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho 2/3 số công trình. Riêng công trình Đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 - TBA 500kV Long Thành, vẫn còn 37/87 vị trí trụ đang được tỉnh tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4
Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Nhơn Trạch và UBND huyện Long Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng các vị trí trụ còn lại và hành lang lưới điện, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 15-6-2025, nhằm đảm bảo tiến độ thi công và kéo dây. Trước mắt, cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục như phê duyệt giá đất cụ thể, xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để chi trả cho các hộ dân và ban hành thông báo thu hồi đất đối với các trường hợp còn lại.

Tỉnh yêu cầu thực hiện song song công tác bồi thường theo quy định và vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm để chủ đầu tư có thể triển khai thi công. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình vận động và chỉ đạo đơn vị thi công trụ, kéo dây ngay tại các vị trí đã được bàn giao.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh tầm quan trọng của Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 (dự kiến phát thương mại vào tháng 8-2025) và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 (dự kiến vào tháng 11-2025) trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng quốc gia năm 2025. Thứ trưởng cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng, sự ủng hộ quyết liệt của địa phương và nỗ lực của chủ đầu tư, giúp dự án điện gần hoàn thành. Tuy nhiên, sự chậm trễ của các dự án lưới điện đồng bộ, điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung và hiệu quả của các nhà máy điện. Do đó, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm và chỉ đạo quyết liệt các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15-6 như đã cam kết, nhằm đảm bảo mặt bằng thi công và đưa dự án về đích sớm nhất.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây