Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Nhiều dự án trọng điểm “về đích” trong năm 2026

Hàng loạt công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh phục vụ kết nối giao thông với Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành theo kế hoạch sẽ hoàn thành xây dựng trong năm 2026.
p1
Thi công hạng mục nút giao giữa Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Phạm Tùng

Nối thông Sân bay Long Thành

Ngày 19-12-2025, Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã khánh thành các công trình và đón chuyến bay chính thức đầu tiên hạ cánh. Theo kế hoạch, trong nửa đầu năm 2026, Sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ được đưa vào khai thác thương mại.

Để phục vụ khai thác Sân bay Long Thành, trong hơn 2 năm qua, nhiều công trình, dự án hạ tầng giao thông phục vụ kết nối cho sân bay này đã được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như: các dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh đóng vai trò kết nối các trục giao thông lớn kết nối Sân bay Long Thành như dự án đường tỉnh 25B, 25C.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị đang được giao làm chủ đầu tư 13 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đến nay, nhiều dự án được đẩy nhanh tiến độ và sẽ hoàn thành vào giữa năm 2026, đặc biệt là các dự án phục vụ kết nối với Sân bay Long Thành.

Trong đó, Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12-2025. Hiện nay, cả 3 gói thầu cơ bản hoàn thành các phần việc chính như đắp nền đường, xây cầu. Các nhà thầu đang tập trung thảm nhựa, lắp đặt dải phân cách; thi công đường dẫn và hoàn thiện hạng mục cầu.

Với Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đến nay sản lượng thi công đạt hơn 64% giá trị hợp đồng. Trên công trường, nhà thầu đang tiến hành cấp phối đá dăm, thảm nhựa, hoàn thiện hệ thống cầu. Một số đoạn đã hoàn thành lắp đặt dải phân cách giữa, sơn kẻ vạch, đang lắp đặt đèn đường.

Trong khi đó, Dự án Nâng cấp đường tỉnh 25B đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến quốc lộ 51, đơn vị thi công cũng đã được bàn giao khoảng 70% diện tích mặt bằng. Với dự án này, một phần đoạn tuyến đã được nhà thầu hoàn thành thi công nền đường. Riêng Dự án Xây dựng đường tỉnh 25C đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19, tiến độ bị chậm do gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cần tăng tốc hoàn thành sớm các dự án

Phát biểu tại phiên họp của Tổ Chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh ngày 26-12, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đinh Tiến Hải cho biết: Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng đã ký sẽ hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác trong tháng 6-2026. Do đó, đơn vị đang cố gắng chỉ đạo các nhà thầu triển khai thực hiện những phần việc còn lại đảm bảo yêu cầu, kế hoạch.

Theo kế hoạch, trong các dự án hạ tầng giao thông phục vụ kết nối Sân bay Long Thành, Dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng sẽ hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án trong năm 2026.

Đối với Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, để đảm bảo tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiến nghị các đơn vị liên quan sớm hoàn thành di dời 2 trụ điện còn lại trong khu vực dự án, phục vụ công tác thi công của các nhà thầu.

Cũng tại cuộc họp trên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp để sớm hoàn thành di dời 2 vị trí trụ điện trong khu vực Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, bàn giao mặt bằng để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Với Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức cho rằng: Mặt bằng dự án đã được bàn giao đủ, vướng mắc về nguồn vật liệu cũng đã được giải quyết. Hiện nay, khi điều kiện thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải chỉ đạo các nhà thầu tăng ca, tăng kíp, “làm ngày, làm đêm” để đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án.

Đối với các dự án đường tỉnh 25B, 25C, các đơn vị liên quan sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công. Với 2 dự án này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức yêu cầu phải hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 1-2026. “Sau khi có mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Với Dự án Đường tỉnh 25B, hoàn thành thông xe toàn tuyến trước ngày 30-4-2026. Với Dự án Đường tỉnh 25C, hoàn thành xây dựng trong tháng 9-2026” - Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Minh Đăng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây