Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án điện rác Vĩnh Tân

(CTT-Đồng Nai) - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng tại buổi làm việc với các sở, ngành và chủ đầu tư về tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo hình thức đối tác công tư (PPP), ngày 28-2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án liên danh Công ty CP Le Delta và Công ty CP Thương mại và Đầu tư công nghệ Ecotech Việt Nam là đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho biết, dự kiến trong tháng 3-2025 sẽ hoàn thiện các hồ sơ: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để trình hội đồng thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định (lần 2); trình phê duyệt báo cáo thẩm định công nghệ. Sau khi hoàn thiện các hồ sơ này, chủ đầu tư sẽ cập nhật hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Cũng theo ông Tuấn Anh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi là Quy hoạch chi tiết 1/500 huyện Vĩnh Cửu thực hiện chậm, dẫn đến các công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thiết kế phải chờ. Phải giải trình thêm căn cứ đảm bảo tỷ lệ tro xỉ đáy <5%. Phải tích hợp hướng tuyến đường dây điện vào các quy hoạch: xây dựng, sử dụng đất, năng lượng. Chủ đầu tư kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trên để dự án sớm đủ điều kiện trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. ​

Qua nghe ý kiến giải trình của các bên liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng cho rằng, từ giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã có chủ trương thực hiện dự án này để giảm áp lực xử lý rác thải, nâng cao công tác bảo vệ môi trường. Thế nhưng, gần hết giai đoạn 2021-2025 dự án vẫn chưa làm được. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải hoàn thành hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 trình Sở Xây dựng trước ngày 5-3, Sở Xây dựng thẩm định và trình tỉnh trước ngày 8-3. Về hồ sơ đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư chịu trách nhiệm làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được phê duyệt trong tháng 3. Trên cơ sở 2 hồ sơ này, chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi trình Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15-3 để thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo hình thức đối tác công tư được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22-9-2022. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2,3 ngàn tỷ đồng, công suất xử lý rác 1,2 ngàn tấn/ngày, phát điện đạt 30MW. Thời gian thực hiện khoảng 3 năm kể từ khi khởi công xây dựng (dự kiến từ năm 2023). Đây là điện rác đầu tiên tỉnh có chủ trương đầu tư.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây