Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng cho loạt dự án

Hàng loạt dự án trong tổng số gần 180 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được xử lý, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo điều kiện để chủ đầu tư tăng tốc giải ngân vốn đầu tư.
 
 
Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong những dự án đã được xử lý xong các vướng mắc về mặt bằng.
 Ảnh: Phạm Tùng
Xử lý vướng mắc cho 10 dự án đầu tư công
Theo Sở Tài chính, thời điểm giữa tháng 9-2025, đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, có đến 179 dự án gặp vướng mắc trong công tác GPMB. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công các dự án, kéo theo đó là tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cũng đạt thấp.
Đánh giá vướng mắc trong công tác GPMB là “điểm nghẽn” lớn nhất đối với mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh, trước đó, UBND tỉnh đã thành lập 2 tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ công tác với các đơn vị, địa phương liên quan, nhiều dự án đã dần được xử lý, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB.
Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Anh Tú cho biết: Tính đến đầu tháng 10-2025, có 10 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được hoàn tất xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB. Trong đó có một số dự án quan trọng của tỉnh như: Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; đường Sông Nhạn - Dầu Giây; Tuyến 2 (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 3), đầu tuyến giao với đường tỉnh 741, cuối tuyến giao với đường Đồng Phú - Bình Dương…
Bên cạnh đó, một số dự án khác cũng đã có chuyển biến trong công tác vận động người dân đồng thuận và đang thực hiện các bước theo quy định trong công tác bồi thường, GPMB.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đối với công tác GPMB Dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, sau khi UBND tỉnh phát động Chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào ngày 8-10-2025, đơn vị đã chỉ đạo các chi nhánh tại Đồng Xoài, Đồng Phú, Bù Đăng, Chơn Thành phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường nơi có dự án đi qua đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. Hiện nay, cơ quan chức năng đã ký các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Hàng loạt dự án vẫn chờ…
Dự án Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan trên địa bàn các phường: Long Hưng, Phước Tân, tỉnh Đồng Nai được khởi công thực hiện vào tháng 1-2023. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 2 năm triển khai thi công, dự án này vẫn chưa được bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư.
Theo Quyết định số 701/QĐ-UBND, ngày 8-8-2025 của UBND tỉnh, UBND tỉnh thành lập 2 tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Tổ Công tác số 1 có nhiệm vụ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũ; Tổ Công tác số 2 có nhiệm vụ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũ.
Ông Đỗ Bảo Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: Trong khu vực dự án hiện vẫn còn 3 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng (khoảng 40m dài); 1 cầu phao dân sinh tự xây dựng qua suối chưa tháo dỡ; 1 bể chứa nước phòng cháy, chữa cháy của Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh nằm trong phạm vi dự án chưa có kế hoạch di dời và 31 hộ dân đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng nhưng chưa tháo dỡ công trình, vật kiến trúc đúng ranh công trình.
Việc chậm được bàn giao mặt bằng ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch hoàn thành dự án này vào cuối năm 2025 cũng như tiến độ giải ngân vốn bố trí cho dự án.
Theo Sở Tài chính, tính đến đầu tháng 10-2025, vẫn còn hơn 160 dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh chưa bàn giao 100% mặt bằng để thực hiện dự án.
Theo đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan phải tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB.
“Tỉnh giao rõ trách nhiệm cho từng địa phương, người đứng đầu cấp xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ. Tăng cường đối thoại, vận động người dân, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình trì hoãn, trục lợi chính sách” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết.

Tác giả: Tấn Tài Nguyễn, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây