Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh thi công xuyên kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

Ngày 1-1, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, tại Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai, các nhà thầu vẫn duy trì thi công xuyên kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.
s1
Thi công phần đường song hành Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 1-1-2026, ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1 đến 4-1-2026), trên công trường dự án, các nhà thầu vẫn duy trì các mũi thi công với khoảng 130 thiết bị, máy móc và gần 300 kỹ sư, công nhân. 

Tính đến nay, tổng sản lượng thi công của dự án đạt hơn 1,2 ngàn tỷ đồng, đạt 63% giá trị hợp đồng. Trong đó, gói thầu số 26 (xây dựng đoạn từ đầu tuyến đến nút giao đường tỉnh 25C) đã thi công đạt 49% giá trị hợp đồng; gói thầu số 29 (xây dựng đoạn từ nút giao đường tỉnh 25C đến nút giao đường tỉnh 25B) đã thi công đạt 68% giá trị hợp đồng; gói thầu số 32 (đoạn từ nút giao đường tỉnh 25B đến cuối tuyến) đã thi công đạt 67% giá trị hợp đồng.

Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 11km (trừ Dự án Thành phần 1A); điểm đầu tuyến tại Km0+000 thuộc địa phận xã Phước An, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối tuyến tại cầu Nhơn Trạch thuộc khu vực xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư dự án gần 2,6 ngàn tỷ đồng.

s2
Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh duy trì thi công xuyên kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Phạm Tùng

Trong đó, với Dự án Thành phần 3, sẽ thực hiện đầu tư xây dựng 5km đường cao tốc từ Km0+000 đến Km5+000, khớp nối với Dự án Thành phần 1A tại nút giao với tuyến đường tỉnh 25B. Đồng thời, đầu tư xây dựng phần đường song hành dọc 2 bên tuyến đường cao tốc cho toàn đoạn tuyến từ Km0+000 đến đầu cầu Nhơn Trạch, bao gồm 2 cầu vượt sông Rạch Chạy trên đường song hành.

Hiện nay, đối với phần tuyến chính cao tốc dài khoảng 5km, các nhà thầu đã hoàn thành thi công mặt đường bê tông nhựa 3/5km; mặt đường cấp phối đá dăm 5/5km; hoàn thành 100% đắp đất nền đường. Đối với tuyến song hành đã hoàn thành 100% đắp đất nền đường K95; cấp phối đá dăm đạt gần 7km; mặt đường bê tông nhựa gần 2km. Ngày 19-12-2025, phần tuyến chính cao tốc của dự án đã chính thức được thông xe kỹ thuật.

Phạm Tùng

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây