Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường tỉnh kết nối Sân bay Long Thành

Với mục tiêu lan tỏa, khai thác tối đa động lực phát triển từ Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 dự án liên quan đến các tuyến đường tỉnh kết nối các địa phương trong tỉnh với Sân bay Long Thành.
10a 20260329231216
Tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh được tỉnh Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng trong năm 2026. Ảnh: Pham Tùng

Để kết nối các địa phương trong tỉnh với Sân bay Long Thành, theo quy hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng, xây dựng 5 tuyến đường tỉnh gồm: 769, 769E, 773, 770B và tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số này, các dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 và 773 đã được đưa vào danh mục các dự án khởi công mới trong năm 2026.

Dự kiến khởi công 2 dự án trong quý II-2026

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 được triển khai thực hiện trên địa bàn các xã Dầu Giây, Bình An và Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đầu tháng 3-2026, đơn vị cũng đã có tờ trình trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đoạn từ Km12+500 đến cuối tuyến.

Với dự án này, một vướng mắc trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư chính là việc bổ sung quy hoạch nút giao khác mức cầu vượt tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh tại Km1661+074. Theo ý kiến của Cục đường sắt Việt Nam, cần phải xây dựng cầu đường bộ vượt đường sắt tại vị trí này (quy mô cầu vượt theo quy hoạch của đường tỉnh 769), đồng thời xóa bỏ nút giao cắt đồng mức hiện nay sau khi đã xây dựng cầu vượt.

Việc kiến nghị bổ sung quy hoạch nút giao này đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo, kiến nghị thường xuyên. Do đó, để đảm bảo việc phê duyệt thiết kế thi công và triển khai xây lắp, đơn vị kiến nghị sớm được giải quyết việc bổ sung quy hoạch nút giao để khởi công dự án trong quý II-2026.

Trong khi đó, Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 773 cũng được dự kiến khởi công xây dựng vào cuối quý II-2026. Với dự án này, tháng 11-2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính chấp thuận phân bổ nguồn vốn năm 2026 để triển khai các công tác tiếp theo thuộc giai đoạn thực hiện dự án. Đến nay, chủ đầu tư đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các gói thầu lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án; giám sát thi công xây dựng gói thầu số 06 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (tiếp theo) thuộc dự án…

Bên cạnh 2 dự án này, vào giữa tháng 3-2026, tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cũng đã yêu cầu phải hoàn thành nhanh các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026. Dự án này là “mảnh ghép” quan trọng trong việc hình thành trục giao thông kết nối khu vực phía Bắc của tỉnh với Sân bay Long Thành và cảng biển Cái Mép - Thị Vải.

10b 20260329231257
Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong quý II-2026.

Sớm bàn giao mặt bằng các dự án

Theo Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà, các dự án đường tỉnh kết nối với Sân bay Long Thành có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Để đẩy nhanh tiến độ, một trong những yếu tố quan trọng là phải sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án này.

Với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769, theo kế hoạch, việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, bàn giao đất thực hiện dự án sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12-2026. Với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 773, Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tuyến đường này cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt vào đầu năm 2025 và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai thực hiện tiểu dự án này.

Ông Chu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết: Trong năm 2026, các dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769, 773 và xây dựng đường tỉnh 770B là các dự án được bố trí nguồn vốn lớn để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, đơn vị đã phối hợp với các địa phương thực hiện bước ban hành thông báo thu hồi đất, bắt đầu triển khai công tác kiểm kê, kiểm đếm. “Với các dự án này, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các chi nhánh đang phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện” - ông Dũng cho hay.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, với Dự án Xây dựng đường tỉnh 770B, đầu tháng 3-2026, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Tài chính về việc đề xuất bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho dự án.

Tác giả: Giới Khắc, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây