Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Công trường các dự án lớn tăng tốc

(CTT-Đồng Nai) - Hàng loạt dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có kế hoạch khánh thành, thông xe kỹ thuật trong tháng 12-2025 đang bước vào giai đoạn cao điểm “chạy đua” tiến độ để hoàn thành mục tiêu.
p2
Công nhân thi công lắp đặt hệ thống thang bộ hành nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

“Chạy đua” khánh thành Sân bay Long Thành

Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ đặt yêu cầu khánh thành vào ngày 19-12-2025. Để hoàn thành mục tiêu trên, đối với Dự án Thành phần 3, xây dựng các công trình thiết yếu trong sân bay, các nhà thầu đang huy động tổng lực nguồn nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án, để phục vụ thi công 12 gói thầu, các nhà thầu đang huy động gần 14 ngàn chuyên gia, kỹ sư, công nhân lao động và hơn 3 ngàn thiết bị thi công, tổ chức hàng trăm mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19-12-2025. Với quyết tâm cao của các nhà thầu, các gói thầu chính của Dự án Thành phần 3, Dự án Sân bay Long Thành đều đang bám sát tiến độ đề ra.

Với gói thầu 4.7, sân đỗ máy bay, theo ACV, các hạng mục sẽ hoàn thành trước ngày 19-12-2025 gồm có toàn bộ kết cấu sân đỗ máy bay nhà ga hành khách; hầm cho thiết bị phục vụ mặt đất; hệ thống thoát nước; hệ thống đèn hiệu khu vực sân đỗ, đường lăn và hệ thống chiếu sáng sân đỗ máy bay.

Trong khi đó, với gói thầu 4.8, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, hiện nay, các tuyến tuynel ưu tiên đã được hoàn thành cơ bản để triển khai lắp đặt thiết bị các hệ thống cấp, thoát nước, điện, ICT… Đồng thời các hạng mục tuyến đường trục chính kết nối nhà ga hành khách, tuyến đường công vụ vào khu chức năng phục vụ khai thác giai đoạn 1, nhà trạm, cấp điện nguồn sẽ hoàn thành trước ngày 19-12-2025.

Với gói thầu 5.10, thi công nhà ga hành khách, gói thầu quan trọng nhất của dự án, phần xây dựng, kiến trúc sẽ đáp ứng mục tiêu cơ bản hoàn thành trước ngày 19-12-2025. Riêng với các hạng mục thi công hệ thống MEPF (điện, nước, thông gió, phòng cháy, chữa cháy); ICT và TE (công nghệ thông tin, thiết bị nhà ga) đang được đẩy nhanh tiến độ.

Trong đó, liên danh nhà thầu sẽ hoàn thành công tác thi công kéo cáp và kết nối cấp nguồn lắp đặt thiết bị cho các hệ thống tủ điện trung thế, tủ điện hạ thế, thanh dẫn điện, lắp đặt cáp điện nhẹ (hệ SCS), lắp đặt đầu báo cháy (hệ FAS), hệ thống đường ống gió, cấp, thoát nước… trước ngày 19-12-2025. Công tác lắp đặt hệ thống đường ống, hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống chữa cháy cũng sẽ hoàn thành trước thời điểm khánh thành dự án.

Với công tác thi công lắp đặt thiết bị cho nhà ga hành khách, việc lắp đặt thiết bị cơ khí hệ thống xử lý hành lý (BHS); các hệ thống máy soi chiếu hành lý ký gửi (HBS), dẫn đậu máy bay (VDGS), thang cuốn, thang bộ hành (ES/MW), thang máy (EL)… dự kiến hoàn thành lắp đặt vào tháng 12-2025. Cùng với đó, 28/64 cầu dẫn hành khách của nhà ga Sân bay Long Thành sẽ hoàn thành lắp đặt trước ngày 19-12-2025.

Với Dự án Thành phần 2 - các công trình phục vụ quản lý bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), chủ đầu tư dự án phát động đợt thi đua 20 ngày về đích để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo sẵn sàng phục vụ chuyến bay kỹ thuật và hoàn thành các hạng mục vào ngày 19-12-2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. “Phong trào thi đua 20 ngày về đích là đợt “tăng tốc cuối” để đưa công trình về đích đúng cam kết” - ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM cho biết.

p3
Công nhân thi công công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. 

Các tuyến đường cao tốc, vành đai “chạy nước rút” thông xe kỹ thuật

Cùng với Dự án Sân bay Long Thành, các dự án: Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh cũng là các dự án trọng điểm quốc gia, được triển khai trên địa bàn tỉnh đặt mục tiêu phải thông xe kỹ thuật trước ngày 19-12-2025.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, với Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các nhà thầu đang triển khai 30 mũi thi công với tổng số hơn 250 xe máy, thiết bị và gần 500 nhân công để thi công dự án. Tổng sản lượng thi công toàn dự án hiện đạt gần 60% giá trị so với hợp đồng đã ký.

Với Dự án Thành phần 3 Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: Tổng giá trị thực hiện các gói thầu đạt hơn 1,1 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 60% giá trị hợp đồng đã ký. Các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19-12-2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Trọng Liêm, cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Xây lắp 368, đơn vị tham gia thi công gói thầu số 32, Dự án Thành phần 3 cho biết: Với hạng mục tham gia thi công, đơn vị hoàn thành được khoảng 80% khối lượng. Nhà thầu đang tập trung thi công cấp phối đá dăm để sắp tới thi công thảm bê tông nhựa. “Để đảm bảo tiến độ cam kết, nhà thầu đã huy động thêm xe, máy, thiết bị và nhân sự tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm kịp thông xe kỹ thuật trước ngày 19-12-2025” - ông Nguyễn Trọng Liêm cho biết.

Ngoài các dự án trọng điểm quốc gia, nhiều dự án khác trên địa bàn tỉnh như: Dự án Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa; đường ven sông Đồng Nai; nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 25B đang nỗ lực hoàn thành thông xe kỹ thuật, khánh thành trong tháng 12-2025.

 

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây