Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém trong thi công 2 dự án trọng điểm quốc gia

Ngày 27-10, liên quan đến tiến độ thi công Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã có ý kiến tại thông báo kết luận về tiến độ thi công 2 dự án. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém.
img 7762 20251027180217 20251027184229
Thi công Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, đối với những nhà thầu yếu kém, thiếu hợp tác, bị nhắc nhở nhiều lần trong quá trình thi công 2 dự án nhưng không chuyển biến như: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần Hải Đăng, Công ty cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Thành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phải kiểm điểm nghiêm túc, lập biên bản xử lý vi phạm hợp đồng, điều chuyển khối lượng hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định nếu tiếp tục chậm trễ.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo thông xe kỹ thuật các dự án trước ngày 19-12-2025, đây là cam kết chính trị của tỉnh Đồng Nai với Chính phủ. Thực hiện rà soát lại toàn bộ tiến độ, xây dựng lại đường găng, xác định các “nút thắt” và phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành từng hạng mục. Kiên quyết điều chuyển khối lượng, bổ sung nhà thầu phụ có năng lực, trường hợp nhà thầu không đáp ứng, phải lập hồ sơ xử lý theo hợp đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai báo cáo tiến độ định kỳ hàng tuần, kèm biên bản xác nhận khối lượng thực tế và kế hoạch tuần tiếp theo, nghiêm cấm tình trạng báo cáo hình thức, không phản ánh đúng hiện trường. Đồng thời, chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng đăng công khai danh sách các nhà thầu vi phạm tiến độ, vi phạm hợp đồng lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, làm cơ sở để cơ quan chức năng xem xét hạn chế tham gia các gói thầu khác.
 

img 4543 20251027180237 20251027184216
Thi công Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Tùng

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, khối lượng và hiệu quả triển khai các dự án.  

Theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19-12-2025. Tuy nhiên, thực tế đến nay, tiến độ thi công 2 dự án vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giá trị sản lượng thực hiện mới đạt khoảng 51% hợp đồng đã ký, chậm 17% so với kế hoạch. Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, giá trị sản lượng thực hiện mới đạt gần 50% giá trị hợp đồng đã ký, chậm 4,4% so với kế hoạch.

Tác giả: Giới Khắc, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây