Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tháo gỡ vướng mắc dự án trạm biến áp điện tại huyện Thống Nhất

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 18-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng nghe các sở, ngành và chủ đầu tư báo cáo vướng mắc của Dự án Trạm biến áp 220kV Thống Nhất và hướng tuyến đường dây đấu nối.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn là Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 5, dự án nói trên đã nằm trong Quy hoạch điện VIII, có trong Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Dự án gồm 3 hạng mục: trạm biến áp 220kV Thống Nhất công suất 500MVA, đường dây đấu nối 220kV, trạm 110kV nối cấp. Hiện các sở, ngành và địa phương đã cơ bản thống nhất vị trí xây dựng dự án tại xã Bàu Hàm 2, diện tích khoảng 4,5 hécta. Tuy nhiên, hiện tại dự án chưa phù hợp quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất; khu đất dự kiến thực hiện dự án điện nằm trong quy hoạch khu đất lợi thế thu hồi đấu giá khi thực hiện tuyến đường 772, dự án chia nhỏ mảnh đất cao su khiến canh tác khó khăn. Đơn vị tư vấn kiến nghị các sở ngành thống nhất ý kiến, UBND xem xét và thỏa thuận vị trí trạm biến áp và đường dây đấu nối.

Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam cho rằng, vị trí đề xuất thực hiện dự án là tối ưu nhất. Sau khi tỉnh đồng ý thỏa thuận vị trí trạm biến áp và đường dây đấu nối, chủ đầu tư sẽ cập nhật dự án vào các quy hoạch để đảm bảo sự đồng bộ, làm cơ sở để đề xuất chủ trương đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng cho rằng, dự án điện trên phù hợp quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch tỉnh nhưng chưa phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất khu vực đề xuất thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh lại vị trí để ít ảnh hưởng khu đất lợi thế, không làm manh mún đất cao su. UBND huyện Thống Nhất và các sở, ngành hỗ trợ chủ đầu tư cập nhật dự án vào các quy hoạch. Sau khi hoàn thành các bước trên, Sở Công thương tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận vị trí trạm biến áp và đường dây đấu nối.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây