Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khảo sát dự án thủy lợi hồ Suối Đầm

(CTT-Đồng Nai)​ Chiều ngày 11-5, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi và các sở, ngành liên quan đã đi khảo sát dự án hồ Suối Đầm (xã Bàu Hàm, H.Trảng Bom).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khảo sát tại dự án Suối Đầm, H.Trảng Bom
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khảo sát tại dự án Suối Đầm, H.Trảng Bom

Dự án Sửa chữa, đào, nạo vét lòng hồ chứa nước suối Đầm thuộc xã Bàu Hàm (H.Trảng Bom) do Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi (Sở NN-PTNT) tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư gần 28 tỷ đồng gồm các hạng mục: hồ chứa nước; tràn xả lũ; kênh dẫn thượng, hạ lưu tràn xả lũ; nạo vét kênh sau tràn theo tuyến hiện trạng và nạo vét đáy kênh sau cống điều tiết…

Mục tiêu của dự án trên nhằm tạo nguồn nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương, đồng thời duy trì, hỗ trợ ổn định mực nước ngầm hiện có cho các giếng khoan của người dân đang hoạt động phục vụ cho khoảng 100ha đất nông nghiệp và 50ha hoa màu trong vùng bán ngập; đảm bảo giảm đến mức thấp nhất diện tích đất bị ngập của người dân ở khu vực, đáp ứng mục tiêu nuôi trồng thủy sản, điều tiết lũ đảm bảo an toàn công trình và hạ lưu khu vực, điều hòa không khí, tạo cảnh quan môi trường.
 
Đến nay, nhà thầu đã thi công khối lượng đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng và đang tiếp tục triển khai thi công xây dựng một số hạng mục đã có mặt bằng thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Trong đó, phần thi công nạo vét lòng hồ, khối lượng nạo vét đến nay đạt khoảng 95% khối lượng hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 5 năm 2023. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành các hạng mục, đi vào hàng mục trước mùa mưa lũ năm 2023.

Ban đầu, thời gian thực hiện dự án là 2019 - 2021. Sau do gặp một số vướng mắc, khó khăn, dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2022, sau đó được tiếp tục gia hạn đến năm 2023. Nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Ngoài ra, dự án Nạo vét đoạn suối hạ lưu tràn xả lũ hồ Suối Đầm giao cho UBND H.Trảng Bom chủ trì thực hiện nhằm đảm bảo tiêu thoát nước vào mùa mưa lũ, tránh ngập úng diện tích canh tác lúa khoảng 35ha của 47 hộ dân trong khu vực. Dự án này đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng.

Tại buổi khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu địa phương tập trung thực hiện nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng để dự án hoàn thành dự án đưa vào phục vụ trước mùa mưa lũ năm 2023. Trong đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; xác minh rõ tính pháp lý của từng khu đất cần giải phóng mặt bằng để trả lời rõ cho dân đồng thuận.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây