Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

4 dự án truyền tải điện cần cấp bách hoàn thành trong năm 2022

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) Trương Hữu Thành cho biết, trên địa bàn Đồng Nai có 4 dự án truyền tải điện cần cấp bách hoàn thành trong năm 2022.

Đó là, dự án Đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây có chiều dài toàn tuyến 16,4km, gồm 45 vị trí móng. Đến nay, H.Trảng Bom đã bàn giao mặt bằng được 18/20 vị trí móng, còn vướng hành lang tuyến; H.Long Thành bàn giao 25/25 vị trí móng tuy nhiên còn 11 hộ dân ở xã Bình An chưa cho kéo dây. Theo kế hoạch, dự án này đóng điện tháng 9-2022.
 
Trạm biến áp 500kV Long Thành và các đường dây đấu nối đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trạm biến áp. Phần đường dây 220kV đấu nối đã vận động bàn giao mặt bằng 41/56 vị trí trụ. Theo kế hoạch, dự án cần đóng điện tháng 9-2022.
Trạm biến áp 220kV Tam Phước hiện TP.Biên Hòa mới phê duyệt phương án bồi thường 2/18 hộ, còn 16 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường. Theo kế hoạch, dự án cần đóng điện tháng 11-2022.
 
Đường dây 220kV Sông Mây - Tam Phước gồm 40 vị trí móng, trong đó qua địa bàn TP.Biên Hòa 29 vị trí móng và H.Trảng Bom 11 vị trí móng. Theo kế hoạch, dự án đóng điện tháng 11-2022, nhưng đến nay còn nhiều vị trí móng trụ và hành lang tuyến ở cả 2 địa phương chưa có mặt bằng.
 
EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tháo gỡ mặt bằng cho 4 dự án cấp bách nói trên để đơn vị hoàn thành trong năm 2022 theo kế hoạch, đảm bảo nguồn cung ứng điện cho tỉnh.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây