Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

[Chùm ảnh] Bước sang tháng 8, xem 'hình hài' đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai

(CTT-Đồng Nai) - Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang thi công khẩn trương với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12-2025. Nhiều đoạn đường, nút giao lớn đã thành hình.
s1
Tại Dự án Thành phần 2 do Ban Quản lý 85 làm chủ đầu tư, nút giao giữa đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã thành hình. Ảnh: Minh Tài
s2
Các cầu và đường dẫn đã dần thành hình, tạo nên một nút giao “hoa thị” khổng lồ. Trong 3 nút liên thông thì nút giao Long Thành đạt khoảng 75% khối lượng, nút giao Sân bay Long Thành cơ bản hoàn thành, nút giao Tân Hiệp đạt 85% khối lượng. Ảnh: Minh Tài
s3
Đây cũng đồng thời là nút giao với tuyến T2 kết nối vào Sân bay Long Thành. Ảnh: Minh Tài
s4
s5
s6
Theo Ban Quản lý 85, hiện Dự án Thành phần 2 sản lượng đạt 2.308/4.279 tỷ đồng, đạt 54%. Ảnh: Minh Tài
s7
Dự án Thành phần 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư gồm 2 gói thầu. Ảnh: Minh Tài
s8
Trong đó, gói thầu XL 18 (từ Km0+000-Km6+200) đang tổ chức 18 mũi thi công, sản lượng đạt 414,4/1.261 tỷ đồng (đạt 32,85%). Ảnh: Minh Tài
s9
Gói thầu XL 21 (từ Km6+200-Km16+000) đang tổ chức 17 mũi thi công, sản lượng đạt 637/1.236 tỷ đồng (đạt 50%). Ảnh: Minh Tài
s10
s11
Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, một số nhà thầu chưa đáp ứng tiến độ. Ảnh: Minh Tài
s12
Theo kế hoạch, đến ngày 19-12-2025, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thông xe kỹ thuật. Ảnh: Minh Tài 

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Xuân Lượng - Minh Hạnh - Minh Tài

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây