Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Xử lý nghiêm các trường hợp cản trở thi công đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, UBND 2 huyện Long Thành, Nhơn Trạch cùng các sở, ngành về công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành vào ngày 24-4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu UBND huyện Long Thành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác thủy sản không đúng trong giấy phép gây cản trở đơn vị thi công công trình. Sở Tài chính rà soát lại đơn giá đất đền bù trước ngày 10-5-2019 để UBND tỉnh phê duyệt thông báo cho dân.

Đến nay tại địa bàn huyện Nhơn Trạch còn 45 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng; trên địa bàn huyện Long Thành còn vướng 71 trường hợp tại xã Phước Thái. Theo kiến nghị của Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, UBND tỉnh cần sớm chỉ đạo các sở, ngành giải quyết hoàn thành việc bàn giao mặt bằng trong tháng 6-2019 để đảm bảo tiến độ.

Được biết, khoản vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho các gói thầu phía Đông dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ đóng vào tháng 12-2020, không thể gia hạn thêm.

Khắc Giới

 

Tác giả: Khắc Giới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây