Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Trong tháng 6 các địa phương phải hoàn thành GPMB cao tốc Bắc - Nam

 

TTĐT – Ngày 14-4, Bộ Giao thông - vận tải (GTVT) đã có cuộc họp trực tuyến với các tỉnh có dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông  đi qua để bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB). Tại đầu cầu Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.QH.jpg

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng thông báo tiến độ dự án trên địa bàn Đồng Nai 
Theo báo cáo của Bộ GTVT, cao tốc Bắc – Nam phía Đông  trước mắt đầu tư 11 dự án thành phần với tổng chiều dài 654km đi qua địa phận 13 tỉnh (Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang và Vĩnh Long) với tổng mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, 8 dự án theo hình thức PPP. Kinh phí GPMB khoảng 12.400 tỷ đồng với diện tích đất thu hồi hơn 4.800 ha, dự án phải tái định cư cho 3.690 hộ dân và di dời các công trình kỹ thuật. 
GTVT1.jpg 
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp
Đến nay, tiến độ GPMB đạt gần 70%, Bộ GTVT cũng đã đề nghị với các tỉnh cần bàn giao cơ bản toàn bộ mặt bằng cho dự án vào cuối quý II-2020, đồng thời đây cũng là nhiệm vụ giải ngân phần vốn đầu tư công rất lớn của dự án cáo tốc Bắc – Nam phía Đông; các tỉnh cần rà soát xây dựng tiến độ chi tiết triển khai thực hiện hoàn thành các khối lượng GPMB để đáp ứng tiến độ chung vào tháng 6 năm nay; chuẩn xác kinh phí GPMB đúng thực tế để Bộ GTVT có cơ sở xử lý bổ sung kinh phí; khẩn trương hoàn thành các thủ tục xây dựng 82 khu tái định cư còn lại trong quý II-2020; phối hợp với các chủ sở hữu, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, viễn thông, nước) để hoàn thành công tác khảo sát, phê duyệt phương án đền bù sớm di dời các công trình để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

 Tại Đồng Nai, dự án đi qua các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và TP.Long Khánh với chiều dài  51,5km, trong đó đi qua huyện Xuân Lộc là 29km. Hiện tại các địa phương như Cẩm Mỹ, Thống Nhất và TP.Long Khánh đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB (đạt 91%), riêng huyện Xuân Lộc cũng đang tập trung thực hiện các thủ tục đền bù và dự kiến sẽ hoàn thành theo tiến độ của Bộ GTVT yêu cầu.

Quốc Khánh

 

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây