Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Trong tháng 4 giao đất để thi công nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 29-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi làm việc với Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, chương trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban chỉ đạo) về tình hình thực hiện dự án Nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 và 4, các dự án truyền tải điện giải tỏa công xuất cho nhà máy.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi kết luận buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Đào Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP cho biết, NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 dự kiến phát điện thương mại lần lượt vào tháng 11-2024 và tháng 5-2025. Vướng mắc hiện nay là CTCP chưa ký được hợp đồng thuê đất. Hạng mục cống hộp trong đường găng tiến độ dự án đang phải tạm ngưng do chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo không cho thi công. Điều này làm chậm ký hợp đồng mua bán điện, nguy cơ bị ngừng giải ngân vốn vay.

Về các dự án truyền tải điện để giải tỏa công suất cho NMĐ, ông Bùi Văn Kiên, Phó Tổng Giám​ đốc Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia cho rằng, vướng mắc lớn nhất chưa đồng bộ với quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất của huyện Nhơn Trạch.
Ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, chương trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng nêu ý kiến tại buổi làm việc
Ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, chương trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng nêu ý kiến tại buổi làm việc

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo cho rằng, đây là dự án năng lượng lớn góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn cho miền Nam và an ninh năng lượng quốc gia. Dự án chỉ còn vài tháng nữa phát điện thương mại nhưng lưới điện truyền tải chưa đồng bộ.

Ông Hiếu đề nghị tỉnh thực hiện các nội dung theo thông báo kết luật của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, tại cuộc họp Ban chỉ đạo giữa tháng 3-2024. Cụ thể, đảm bảo giao đất, ký hợp đồng thuê đất trong tháng 4-2024; sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công các dự án lưới điện đảm bảo giải tỏa toàn bộ công suất cho các nhà máy.
Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, chương trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đi kiểm tra thực tế triển khai dự án truyền tải điện cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4
Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, chương trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đi kiểm tra thực tế triển khai dự án truyền tải điện cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho rằng, thời gian qua tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, có nhiều văn bản chỉ đạo đồng thời kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ nhưng vẫn còn chậm. Tỉnh cố gắng giao đất vào tháng 4-2024, giải pháp là Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo văn bản xin ý kiến Tỉnh ủy thống nhất phương án cho thuê đất trực tiếp hoặc gián tiếp. Đối với vướng mắc quy hoạch, Sở Xây dựng chủ trì tham mưu UBND tỉnh văn bản giải trình ý kiến của Bộ Xây dựng để sớm trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

Tỉnh cũng kiến nghị Văn phòng Ban chỉ đạo chỉ đạo Bộ Xây dựng sớm thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch. Có ý kiến đồng ý cho phép tỉnh triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng song song với điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây