Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tiếp tục thực hiện phong trào “30 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh”

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 28-5, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào “30 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh”. Cùng tham dự và chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam và Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng.
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu kết luận hội nghị.
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu kết luận hội nghị.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, qua 30 ngày đêm triển khai thực hiện phong trào, công tác giải phóng mặt bằng đối với 3 dự án gồm: Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản); đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn) đã có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể, tại Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất có chuyển biến nhanh hơn trước. Đến nay đã đạt được tỷ lệ hơn 80% trên toàn dự án. Việc hoàn chỉnh hồ sơ, lập các thủ tục công khai, niêm yết, chuẩn bị phương án bồi thường cho người có đất bị thu hồi đã hoàn thành cho 906 thửa đất, đạt tỷ lệ hơn 80% toàn dự án. Các cơ quan chức năng cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 5 đợt với số tiền hơn 287 tỷ đồng.

Tại Dự án đường ven sông Cái, việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cũng có chuyển biến nhanh hơn trước. Hiện nay, phường Tân Mai còn 8 hồ sơ chưa thực hiện xong xác nhận nguồn gốc đất. Hoàn thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ vượt thời hạn đối với 60 hồ sơ nhà đất và 661 ngôi mộ.

Đối với Dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa các đơn vị đã hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra. Trong đó, thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thêm 2 đợt, hoàn thành công tác xét tái định cư đợt 1 tại phường Hiệp Hòa và Thống Nhất, hoàn thành công tác vận động 3 hộ đầu cầu bên phường Thống Nhất bàn giao mặt bằng…

Phát biểu tại hội nghị Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đánh giá, với tình thần thần tốc, tập trung tối đa lực lượng phương tiện bố trí thời gian phù hợp để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Sau 30 ngày đêm triển khai công việc đã đạt được một số kết quả tích cực. Tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của cả 3 dự án đã có những chuyển biến. Tuy nhiên, thực tế đến nay, các kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Do đó, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tiếp tục gia hạn phong trào thi đua “30 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh” đến ngày 30-6.

Để tiếp tục thực hiện phong trào, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của 3 dự án theo tình thần làm việc “3 ca 4 kíp”, làm thêm ngày, thêm giờ, làm việc cả ngày lễ, thứ 7, chủ nhật.
Về mục tiêu, đối với thành phố Biên Hòa đến trước ngày 30-6 phải bàn giao ít nhất 80% diện tích mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Huyện Long Thành đến trước ngày 30-6 phải bàn giao ít nhất 90% diện tích mặt bằng dự án thành phần 1 và 100% mặt bằng dự án thành phần 2 Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Hai địa phương phải hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án này trong tháng 7-2024.
Đối với 2 dự án đường ven sông Cái và đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa phải hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý III-2024.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây