Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

​Tiến độ thực hiện hồ sơ bồi thường cho dự án sân bay chưa đạt

Ngày 29-5, tại huyện Long Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã có buổi làm việc về công tác rà soát, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản trên đất của dự án thu hồi đất cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo báo cáo của UBND huyện Long Thành, đến nay các tổ công tác mới thực hiện đối soát được 46 trường hợp, trong đó tại xã Suối Trầu là 6 hồ sơ, xã Bình Sơn là 25 hồ sơ và xã Long An là 15 hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đánh giá tiến độ như hiện nay là quá chậm, cần phải khắc phục ngay. Ban chỉ đạo của tỉnh chọn phương án làm cuốn chiếu đối soát từng thửa đất, xong hồ sơ nào dứt điểm hồ sơ đó, nếu sử dụng phương pháp đo vẽ mới toàn bộ sẽ không thể kịp. Qua quá trình triển khai, các tổ thực hiện công tác cần xác định làm theo phương án đang thực hiện có được hay không, có cần điều chỉnh phần nào để cho kịp tiến độ…

Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh, việc thực hiện theo phương pháp chỉnh lý bản đồ tuy khối lượng công việc nhiều hơn so với đo mới nhưng lại làm song song cùng một lúc được nhiều công đoạn nên tổng thời gian sẽ được rút ngắn.

Vân Nam

 

Tác giả: Vân Nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây