Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tích cực bàn giao mặt bằng để sớm sớm đưa các công trình điện vào vận hành.

​TTĐT – Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMN) liên quan đến các công trình điện cao thế đang và sắp triển khai trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 20-1.
aaaz2288515105205_21fe7d4859d803c6a7fc272d3dfc5f74.jpg 
Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam báo cáo tại buổi làm việc 
Theo báo cáo của SPMN, đơn vị đang triển khai 5 công trình điện 220kV và 500kV trên địa bàn tỉnh, hầu hết các công trình đều bị chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Có công trình đã hoàn thành nhiều năm nhưng không thể đưa vào hoạt động do địa phương chưa thỏa thuận được với người dân trong giá bồi thường, hỗ trợ để xây trụ, kéo dây.
Trong 5 năm tới, SPMN dự kiến đầu tư thêm 9 công trình điện cao thế trên địa bàn Đồng Nai với tổng số vốn đầu tư hơn 10 ngàn tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý là công trình: Trạm biến áp 500kV Đồng Nai 2 (tại H.Xuân Lộc) với tổng số vốn dự kiến hơn 1,2 ngàn tỷ đồng; trạm biến áp Bắc Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đi Long Thành với tổng vốn hơn 1,7 ngàn tỷ đồng; đường dây 220kV Bảo Lộc (Lâm Đồng) - Sông Mây (trên địa bàn các huyện: Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom) với số vốn dự kiến hơn 1 ngàn tỷ đồng… SPMN kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương hỗ trợ giải phóng mặt bằng phần còn lại đối với các dự án đang triển khai; bổ sung danh mục dự án dự kiến đầu tư của ngành điện vào quy hoạch của địa phương.
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu các địa phương phải tích cực hơn, bàn giao bằng cho SPMN thực hiện các phần việc còn lại, sớm đưa công trình vào vận hành. Trong đó đặc biệt lưu ý công trình điện 110kV Giang Điền bởi khu vực này đang có nguy cơ thiếu điện cao, hạ tầng của ngành điện đã hoàn thành. Đối với các dự án dự kiến đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố nhanh chóng cập nhật danh mục công trình, dự án điện vào quy hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tạo điều kiện về quy trình thủ thủ tục, thời gian cho chủ đầu tư công trình điện.
Vi Quân

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây