Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm việc với Đồng Nai về tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm ngành giao thông

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 6-5, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cùng lãnh đạo các sở, ngành, UBND thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 có tổng hợp, khái toán tổng chi phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu trong tháng 5-2024. Từ đó, Bộ Giao thông vận tải có cơ sở để đề xuất các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bố trí vốn và đẩy nhanh công tác giải ngân vốn.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Bởi hiện nay, tiến đô giải ngân vốn của dự án thành phần 1 đạt khá thấp. Đồng thời, các cơ quan chức năng của địa phương cũng phối hợp, giải quyết các vướng mắc về nguồn vật liệu san lấp, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để phục vụ thi công dự án. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư.

Theo tổng hợp của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải, tính đến ngày 4-5, đối với Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, địa phương đã bàn giao gần 37 hécta đất, đạt gần 27% tổng diện tích đất cần thu hồi tại dự án thành phần 1. Tại dự án thành phần 2 đã bàn giao khoảng 49 hécta, đạt gần 28% tổng diện tích đất cần thu hồi.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho biết, đối với công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đồng Nai đang nỗ lực để thực hiện cam kết với Thủ tướng Chính phủ sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 30-6 tới. Thời gian qua, tỉnh cũng đã có những giải pháp chỉ đạo ráo riết, xây dựng kế hoạch tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, tập trung 30 ngày đêm thực hiện với mục tiêu đến ngày 20-5 sẽ hoàn thành kiểm đếm toàn bộ dự án.
Đối với công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, với các hạng mục thuộc thẩm quyền tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công thương sớm triển khai thực hiện để phục vụ thi công dự án.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây