Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng các dự án điện cao áp

(CTT-Đồng Nai) - Chiều 5-6, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã làm việc với Ban Quản lý dự án công trình điện miền Nam và sở, ngành, địa phương về công tác giải phóng mặt bằng các công trình điện cao áp trên địa bàn.
Đại diện Ban Quản lý dự án công trình điện miền Nam trình bày các vướng mắc
Đại diện Ban Quản lý dự án công trình điện miền Nam trình bày các vướng mắc

Ban Quản lý dự án công trình điện miền Nam, đơn vị đang đầu tư các dự án lưới điện từ 220kV đến 500kV trên địa bàn các tỉnh, thành phía Nam, trong đó có Đồng Nai. Hiện tại, các dự án trên địa bàn tỉnh đang có những vướng mắc nhất định trong việc giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, Trạm biến áp 500kV Long Thành phần móng trụ và đường dây đấu nối còn 5 vị trí trụ chưa phê duyệt phương án bồi thường; phần hành lang còn 38 hồ sơ chưa phê duyệt. Đường dây 220kV Sông Mây-Tam Phước còn 8/29 móng trụ chưa phê duyệt phương án bồi thường; phần hành lang có 28 hộ dân bị ảnh hưởng đang chờ phê duyệt. Trạm biến áp 220kV Tam Phước và đấu nối còn 15 trường hợp chưa có phương án bồi thường do chồng lấn với quy hoạch phân khu C3 của Biên Hòa. Trạm biến áp 220kV Long Khánh và đấu nối chưa có chấp thuận chủ trương đầu tư để UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường.

Với những vướng mắc trên, chủ đầu tư kiến nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan thúc đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời có giải pháp gỡ vướng, điều chỉnh các vị trí chồng lấn để việc thi công công trình được sớm thực hiện.

Tại buổi làm việc, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị các sở, ngành, địa phương căn cứ những kiến nghị của Ban Quản lý dự án công trình điện miền Nam để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Phấn đấu trong tháng 6, các đơn vị liên quan hoàn thành việc điều chỉnh ví trí chồng lấn, phê duyệt phương án bồi thường các hồ sơ còn lại của từng dự án.

Tác giả: Bảo Nguyên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây