Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện cao thế

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã làm việc với Ban quản lý dự án điện miền Nam về giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình điện cao thế trên địa bàn tỉnh.

thao6522d.jpg
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án điện miền Nam.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án điện miền Nam, đơn vị hiện đang triển khai thi công đóng điện 6 công trình và sắp triển khai 6 công trình mới.

Đối với 6 công trình đang thi công là: đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây; Trạm biến áp 500kV Long Thành và các đường dây đấu nối; Trạm biến áp 220kV An Phước; Trạm biến áp 220kV Tam Phước; Trạm biến áp 220kV Định Quán; Đường dây 220kV Sông Mây - Tam Phước. Hiện các dự án này đều vướng mặt bằng thi công móng trụ, kéo dây.

Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh xem xét và cho chủ trương để UBND cấp huyện tiếp tục áp dụng Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15-3-2019 của UBND tỉnh trong công tác áp giá trình tỉnh phê duyệt phương án bồi thường đối với công trình điện cao thế đang triển khai để đảm bảo tiến độ các công trình; Sở TN-MT tham mưu cho UBND tỉnh xem xét phê duyệt nâng hạng vị trí đất theo thực tế đối với các vị trí còn vướng tạo sự đồng thuận cho đơn vị xây lắp vào thi công.

Theo báo cáo các huyện, vướng mắc hiện nay là mức giá bồi thường, hỗ trợ thấp; địa phương phê duyệt bồi thường nhưng chủ đầu tư chậm chuyển tiền; dự án phải tổ chức bồi thường nhiều đợt, nhiều mức giá dẫn đến khiếu kiện…

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, công tác phối hợp giữa Ban quản lý dự án điện miền Nam, đơn vị thi công và các địa phương cần phải khắc phục ngay để giải quyết các tồn tại. Chủ đầu tư rút kinh nghiệm, các dự án phê duyệt phương án bồi thường phải chuyển tiền sớm để địa phương chi tiền cho người dân. Đối với 2 vị trí móng chồng lấn cao tốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị ngưng thi công, Sở Công thương phối hợp các sở, ban ngành kiểm tra hiện trạng, đề xuất di dời.

Riêng các dự án đang thi công còn vướng mặt bằng, đề nghị UBND các huyện, TP.Biên Hoà phối hợp với Sở TN-MT, các sở, ban ngành rà soát lại hồ sơ, thực hiện bồi thường theo quy định pháp luật, trường hợp không bàn giao đất xem xét ban hành quyết định cưỡng chế. Phải quyết liệt giải quyết tồn tại, không để vì một vài hộ dân, một vài vị trí ảnh hưởng đến cả dự án.

Đối với 6 dự án sắp triển khai, Sở TN-MT phối hợp UBND các huyện, thành phố có đường dây đi qua hỗ trợ chủ đầu tư thủ tục đăng ký kế hoạch sử đụng đất bổ sung để kịp trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 làm cơ sở giải phóng mặt bằng, khởi công dự án; kiểm tra và có biện pháp ngăn người dân xây nhà, công trình kiến trúc dưới hành lang lưới điện.

                                                                                                Phan Anh 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây