Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tập trung để khởi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn TP.Biên Hòa

TTĐT - Chiều 30-6, UBND tỉnh đã làm việc với các sở, ngành và UBND TP.Biên Hòa về tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai thực hiện trên địa bàn TP.Biên Hòa. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.

 b43d16e173648e3ad775.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát bểu chỉ đạo tại cuộc họp
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, hiện nay trên địa bàn TP.Biên Hòa có 6 công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai thực hiện gồm: đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản); đường trục trung tâm TP.Biên Hòa (xây dựng cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu); xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên Hương lộ 2 nối dài; xây dựng Hương lộ 2 nối dài (giai đoạn 1); mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (dự án chuyển tiếp) và dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Biên Hòa giai đoạn 1 (sử dụng vốn vay ODA).
Hiện nay, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh đang phối hợp với UBND TP.Biên Hòa hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện các dự án. Theo dự kiến, dự án xây dựng cầu Vàm Cái Sứt sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 9-2020. Dự án xây dựng đường hương lộ 2 nối dài (giai đoạn 1) sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 10-2020.
Về phía UBND TP.Biên Hòa hiện nay cũng đang tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trên. UBND TP.Biên Hòa cũng gấp rút thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư như xây dựng đường, kè ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu), xây dựng hầm chui qua cầu Hóa An nối đường Nguyễn Văn Trị với đường ven sông Đồng Nai.
2d53dd42a3c75e9907d6.jpg 
Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Huỳnh Tấn Lộc báo cáo tiến độ dự án
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu trong năm 2020 cố gắng khởi công được 3 dự án là cầu Vàm Cái Sứt, 4 khu tái định cư của TP.Biên Hòa
(Tân Hiệp, Thống Nhất, Tân Mai và Bình Đa) và đường ven sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An lên đến huyện Vĩnh Cửu. Đặc biệt, đối với dự án cầu Vàm Cái Sứt, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đảm bảo tiến độ khởi công vào tháng 9 tới, bởi đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng.
Đối với dự án xây dựng Hương lộ 2 tính toán điều chỉnh vỉa hè cho phù hợp để đảm bảo quy hoạch; dự án đường ven Sông Cái cần tính toán đoạn ưu tiên để đầu tư, nghiên cứu xem đoạn nào có thể triển khai thi công được trước. Đối với các dự án cần khẩn trương hồ sơ để đảm bảo tiến độ đề ra.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giao thông – vận tải làm việc với 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành và Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành về việc đầu tư Hương Lộ 2 bên kia cầu Vàm Cái Sứt để khi cầu xây dựng xong phát huy được hiệu quả.
 
Quốc Khánh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây