Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tăng vốn do dự án kéo dài

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, trong tỉnh sẽ thực hiện 1.866 công trình, dự án. Nhiều dự án đang ở khâu hoàn thành hồ sơ thiết kế, mời gọi nhà thầu hoặc đang thi công. Không ít dự án sẽ phải điều chỉnh thêm vốn từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng so với dự kiến ban đầu do dự án bị kéo dài.
cau hiep hoa.jpg 
Cầu Hiệp Hòa sẽ được giảm tải khi trục đường trung tâm được xây dựng
 
 Phát sinh thêm vốn
 Các dự án được đánh giá phần lớn bị chậm so với yêu cầu chủ yếu rơi vào khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc chậm này sẽ làm phát sinh thêm chi phí đầu tư, trong đó đáng quan tâm nhất là phần vốn bị tăng nhiều chủ yếu là tiền bồi thường đất do giá đất bị thay đổi. Đơn cử như dự án đường ven sông Cái, đường trục trung tâm TP.Biên Hòa tăng thêm gần 800 tỷ đồng. Giám đốc Sở Kế hoạch- đầu tư Hồ Văn Hà cho biết, mức đầu tư của 2 dự án đường ven sông Cái, đường trục trung tâm TP.Biên Hòa tăng thêm chủ yếu khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nguồn vốn đầu tư cho các dự án trên được lấy từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, vốn ngân sách.
 Ông Nguyễn Thành Đạt, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 chia sẻ: “Công ty triển khai một số dự án trên địa bàn Đồng Nai đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ, sau đó mới tiến thành kiểm kê đất đai và bồi thường. Tuy nhiên, với giá đất mới công ty sẽ phát sinh thêm một khoản vốn nữa cho công tác giải phóng mặt bằng”. Cũng theo ông Đạt, vốn đầu tư cho các dự án sẽ tăng thêm cả trăm tỷ đồng/dự án so với tính toán ban đầu và nếu dự án càng kéo dài chi phí đầu tư sẽ càng gia tăng.
 Theo các chủ đầu tư, việc dự án bị kéo dài khi giải phóng mặt bằng không chỉ ảnh hưởng đến vốn đầu tư mà còn làm chậm thời gian đưa vào khai thác dự án.
Tập trung dự án đầu tư công 
 Năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh là gần 13,87 ngàn tỷ đồng. Các dự án lớn như Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, các dự án trọng điểm của tỉnh sẽ được ưu tiên nguồn vốn để triển khai nhanh.
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng, vốn đầu tư công cho các công trình dự án của tỉnh năm 2020 không thiếu, vì thế từ đầu năm, tỉnh đã đốc thúc các chủ đầu tư phải đưa ra giải pháp để giải ngân kịp nguồn vốn đã bố trí cho từng công trình.
 Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu: “Dù các sở ngành, địa phương đang phải tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, nhưng cũng phải chú ý đến việc thực hiện các dự án trên địa bàn. Các chủ đầu tư công trình, dự án phải phối hợp chặt với các sở ngành, địa phương để đẩy nhanh các khâu hồ sơ, thiết kế, đầu thầu, bồi thường để có thể giải ngân nguồn vốn theo đúng kế hoạch UBND đã giao”. Các dự án đầu tư công gồm có đường giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước sạch, chống sạt lở bờ sông, suối, công trình thủy lợi... Đây đều là những công trình quan trọng, đầu tư đúng theo tiến độ sẽ góp phần giúp cho các địa phương phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.
 Trong bối cảnh phát triển kinh tế đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra thì đầu tư công là một giải pháp để giữ cho phát triển.
                                                                 Vi Quân

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây