Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tăng cường phối hợp đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công

Vừa qua, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh đối với các đơn vị gồm: Sở KH-ĐT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng phát biểu kết luận buổi giám sát.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng phát biểu kết luận buổi giám sát.

Báo cáo tại buổi giám sát, Sở KH-ĐT cho biết, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2022 sau điều chỉnh là hơn 13,6 ngàn tỷ đồng (điều chỉnh giảm 490 tỷ nguồn vốn ngân sách trung ương). Trong 9 tháng đầu năm, Đồng Nai đã thực hiện giải ngân nguồn vốn hơn 6,5 ngàn tỷ đồng, đạt gần 48% so với kế hoạch. Trong đó, giải ngân vốn ngân sách trung ương đạt hơn 49 % và vốn ngân sách địa phương đạt 47% so với kế hoạch được giao.

Theo đánh giá, mặc dù đã có sự tập trung chỉ đạo triển khai các công trình và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhưng kết quả đạt được chưa như yêu cầu. Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp một phần do đến tháng 9-2021 Thủ tướng Chính Phủ mới giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nên công tác chuẩn bị hồ sơ 1 số dự án cũng bị chậm theo. Mặt khác do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một số công trình dự án bị đình trệ thi công trong năm 2021 và phải chuyển tiếp khối lượng thi công qua năm 2022. Cùng với đó, các khó khăn về biến động giá nguyên vật liệu, giải phóng mặt bằng… cũng chưa được giải quyết triệt để.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng ghi nhận nỗ lực của Sở KH-ĐT cũng như các ban quản lý dự án của tỉnh trong triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn trong 9 tháng còn đạt thấp. Khả năng hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư trong năm rất khó khăn, bởi nhiều dự án đến nay tỷ lệ giải ngân đạt 0%.
 
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong thời gian còn lại của năm 2022, đoàn giám sát kiến nghị các đơn vị liên quan phải tăng cường công tác phối hợp để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nhất là đối với công tác giải phóng mặt bằng. Cần có sự rà soát, đánh giá cụ thể đối với từng dự án để kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với các dự án có khả năng giải ngân nguồn vốn thấp cần có sự điều chuyển vốn sang các dự án khác có tốc độ giải ngân tốt hơn. Đặc biệt, cần nâng cao công tác chuẩn bị đầu tư các dự án để tránh tính trạng phải điều chỉnh khi triển khai thực hiện.

Tác giả: Vi Quân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây