Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tách các tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

​(CTT-Đồng Nai) UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương điều chỉnh các tiểu dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án thành phần 1 và 2 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh. 

Đây là giải pháp được kỳ vọng sẽ giúp đấy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vốn đã bị chậm trễ thời gian qua.

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 54km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh dài khoảng 34km. Đối với đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh, dự án được chia thành các dự án thành phần 1 và 2. Để thực hiện dự án, tỉnh phải thực hiện thu hồi diện tích đất khoảng 290 trên địa bàn TP.Biên Hòa và H.Long Thành.

IMG_0003.jpg

​UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương chia tách công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã thực hiện chia tách thành các tiểu dự án để thực hiện. Các tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được giao cho Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án thời gian qua bị chậm trễ.

Theo Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh, đến nay, công tác kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất tại dự án mới chỉ hoàn thành hơn 90%. Đồng Nai hiện cũng chỉ mới bàn giao cho các đơn vị thi công khoảng 30ha đất thuộc toàn bộ dự án đoạn qua địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Quế, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh cho biết, bên cạnh các nguyên nhân như diện tích đất cần thu hồi lớn, số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nhiều, nguồn gốc đất đai phức tạp thì một nguyên nhân nữa khiến công tác giải phóng mặt bằng dự án bị chậm là do thiếu nhân sự thực hiện các công việc.

Để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mới đây, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương chia tách các tiểu dự án giải phóng mặt bằng. Theo đó, đối với phần đoạn tuyến qua địa bàn H.Long Thành sẽ do UBND H.Long Thành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đối với đoạn tuyến qua địa bàn TP.Biên Hòa, Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này.

Triển khai ngay các công việc

Mới đây, tại chuyến thăm và kiểm tra các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị Đồng Nai hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30-6.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, với thời gian gấp rút trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn nên việc chia tách để phân chia công việc thực hiện sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Phan Trung Hưng Hà cho rằng, nhiều dự án giao thông có đoạn tuyến đi qua nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã được phân chia cho từng địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, việc tách dự án, giao UBND H.Long Thành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đối với đoạn tuyến qua địa bàn là phù hợp quy định. “Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh và H.Long Thành cần ngồi lại với nhau, thống nhất số liệu để Sở KH-ĐT thực hiện các thủ tục tách dự án"- ông Phan Trung Hưng Hà cho hay.

Tại buổi làm việc về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án vào ngày 16-2 vừa qua, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cũng đã yêu cầu Sở KH-ĐT khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh các tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đồng thời, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cũng lưu ý các đơn vị không ngồi chờ quyết định mà phải bắt tay ngay vào việc để đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, UBND H.Long Thành và 9 xã có dự án đi qua phải lên sơ đồ đường găng, xác định tiến độ, lộ trình thực hiện các công việc. Đối với Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh cần tập trung nhân lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với đoạn tuyến qua địa bàn TP.Biên Hòa. “Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý các đơn vị phải kiểm tra, đôn đốc, xử lý dứt điểm những vướng mắc đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30-6 theo như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ"- Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây