Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Sớm hoàn thiện hồ sơ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án điện rác Vĩnh Tân

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 19-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc

Theo liên danh đơn vị lập báo cáo nghiên cứu, hiện tại đơn vị đã hoàn thành công tác khảo sát địa hình địa chất khu vực nhà máy và tuyến đường dây truyền tải từ nhà máy tới vị trí đấu nối điện. UBND huyện Vĩnh Cửu đã hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch xây dựng trình Sở Xây dựng đang lấy ý kiến, sau khi phê duyệt hồ sơ quy hoạch sẽ đến bước lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500. Hồ sơ đánh giá tác động môi trường đã nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vướng mắc hiện nay là huyện Vĩnh Cửu chưa có hướng dẫn cụ thể về việc ứng vốn để thực hiện lập hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng nên chưa ký hợp đồng với đơn vị tư vấn. Ranh giới dự án lập báo cáo khả thi lệch so với ranh giới trước đây. Từ đó, đơn vị tư vấn kiến nghị 3 nội dung: tỉnh xem xét nội dung kiến nghị của UBND huyện Vĩnh Cửu về ranh mốc dự án, Sở Tài chính hướng dẫn huyện về nguồn vốn thực hiện; sớm phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng và đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Kết luận buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu trong tuần này Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện dự án, đồng thời ký kết hợp tác với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh đôn đốc, hỗ trợ đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án trên được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22-9-2022. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOO xây dựng - sở hữu - kinh doanh, thời gian 3 năm, tổng vốn đầu tư gần 2,3 ngàn tỷ đồng. Dự án có tổng công suất xử lý rác 1,2 ngàn tấn/ngày và công suất phát điện đạt 30MW.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây