Sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây

​TTĐT - Ngày 18-12, đoàn công tác của Bộ GT-VT do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây và dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang- Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội- TP.HCM. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cùng đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan đã làm việc với đoàn.
aaIMG_5663.jpg
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc 
Dự án đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây có chiều dài khoảng 99 km, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 51,5km đi qua các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và TP.Long Khánh. Để thực hiện dự án, Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất khoảng 412 ha. Đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 96% khối lượng công tác giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án.
Đối với công tác di dời hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các địa phương cũng đang hoàn thiện các thủ tục để thực hiện di dời.
Riêng dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang- Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội- TP.HCM, hiện nay 2 địa phương là huyện Xuân Lộc và Trảng Bom đã hoàn thành công tác kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường để chi trả tiền cho người dân. Riêng TP.Long Khánh chỉ có đoạn qua ga Long Khánh nên không thực hiện công tác thu hồi đất mà chỉ bồi thường, hỗ trợ phần tài sản trên đất.
aaaIMG_5656 (1).jpg
Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại buổi làm việc
Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, đối với dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây, diện tích còn lại cần giải phóng mặt bằng không lớn, do đó, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư. Đối với công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nỗ lực hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021 (trừ việc di dời hệ thống lưới điện 500kV và 220kV). Đồng thời, hoàn thành thi công và bố trí tái định cư cho người dân trong quý I-2021.
Đối với công tác thi công, hiện nay, 2/3 gói thầu của dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được triển khai thực hiện. Gói thầu thứ 3 dự kiến cũng sẽ được triển khai trong năm 2020.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đề nghị các địa phương tăng cường vận động người dân nhận tiền đền bù, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Các địa phương và các sở ngành liên quan nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để thực hiện di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong vùng dự án. Đối với công tác tái định cư cho người dân, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư dự án) đẩy nhanh tiến độ để sớm giao đất cho người dân. 
Nam Vũ

 