Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Sẽ khởi công dự án xây dựng kè và đường ven sông Đồng Nai trong quý III-2021

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến tiến độ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng bị kéo dài nên thời điểm khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến kè và đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh với H.Vĩnh Cửu) cũng phải lùi lại so với kế hoạch ban đầu.

p.nonem.jpg
Dự án xây dựng kè và đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu) dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong quý III-2021.

Điều chỉnh thời gian khởi công

Dự án đầu tư xây dựng tuyến kè và đường ven sông Đồng Nai là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai trên địa bàn TP.Biên Hòa. Đây là dự án hướng tới mục tiêu kép vừa tăng cường khả năng kết nối giao thông đồng thời tạo lập thêm cảnh quan cho đô thị Biên Hòa. Đặc biệt là khai thác những tiềm năng, thế mạnh của dòng sông Đồng Nai trong việc kiến tạo không gian công cộng, cảnh quan, tạo nét riêng cho bộ mặt đô thị Biên Hòa. Bởi cùng với dự án xây dựng kè, đường, dự án xây dựng công viên dọc sông Đồng Nai cũng sẽ được triển khai thực hiện.

Theo quy hoạch, tuyến đường ven sông Đồng Nai có chiều dài toàn tuyến khoảng 5,2km. Điểm đầu tại mố A cầu Hóa An và điểm cuối giáp ranh H.Vĩnh Cửu. Tuyến kè dọc sông cũng được xây dựng song song với tuyến đường ven sông Đồng Nai. Cả 2 dự án này đều được giao cho UBND TP.Biên Hòa làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch ban đầu mà địa phương đưa ra, cả 2 dự án sẽ được khởi công xây dựng trong quý II-2021. Tuy nhiên, do công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho dự án tuyến đường ven sông Đồng Nai hiện chưa hoàn thành nên tiến độ khởi công ban đầu hiện đã “lỡ hẹn”.

Theo UBND TP.Biên Hòa, đối với dự án kè bờ sông Đồng Nai, do xây dựng sát bờ sông nên không thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Riêng dự án xây dựng đường ven sông Đồng Nai, địa phương sẽ thực hiện thu hồi đất của 587 hộ dân, trong đó có 380 hộ thuộc diện giải tỏa trắng. Để đáp ứng tiến độ khởi công trong quý II-2021, ban đầu TP.Biên Hòa dự định sẽ ban hành kế hoạch và thông báo thu hồi đất trong tháng 4-2020. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm “làn sóng” dịch Covid-19 lần 1 xảy ra làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. “Thời điểm ban hành thông báo thu hồi đất để phòng chống dịch bệnh nên chỉ thực hiện mỗi đợt khoảng 20 hộ dân. Do đó, thời gian thực công tác giải phóng mặt bằng bị kéo dài”- ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa cho biết.

Thực tế, hiện nay khi đã hoàn thành công tác kiểm đếm đối với tất cả các hộ dân trong vùng dự án thì việc thực hiện các bước tiếp theo của công tác giải phóng mặt bằng vẫn hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ông Trần Thanh Cảnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Biên Hòa cho biết, hiện nay, đơn vị đã trình UBND TP.Biên Hòa phê duyệt phương án bồi thường cho 227 hộ dân trong khu vực dự án xây dựng đường ven sông Đồng Nai. Tuy nhiên, trong số này có một số hộ dân hiện đang sinh sống ở TP.HCM nên việc tiến hành chi trả tiền, vận động bàn giao mặt bằng rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. “Hiện chúng tôi cũng chỉ mới thông báo qua điện thoại chứ chưa thể gặp mặt vì phải hạn chế để phòng chống dịch”- ông Trần Thanh Cảnh cho hay.

Xuất phát từ những khó khăn trên, ông Huỳnh Tấn Lộc cho biết, hiện thời điểm khởi công đối với 2 dự án xây dựng kè và đường ven sông Đồng Nai đã được điều chỉnh sang quý III-2021.

Tăng tốc hoàn thiện các thủ tục

Để có thể khởi công cả 2 dự án trong quý III-2021, các cơ quan chức năng của TP.Biên Hòa hiện đang đẩy nhanh các công việc về giải phóng mặt bằng cũng như hồ sơ thủ tục các dự án.

Ông Trần Thanh Cảnh cho hay, đối với công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Biên Hòa đang ưu tiên đẩy nhanh thực hiện đối với đoạn tuyến dài khoảng 3,3km đoạn cuối tuyến giáp ranh với H.Vĩnh Cửu. Đối với đoạn tuyến này có khoảng 330 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó đã có 227 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường. “Đối với các hộ dân còn lại đơn vị hiện đang trình thẩm định để kịp phê duyệt phương án bồi thường trong quý III-2021 nhằm đáp ứng tiến độ khởi công các dự án”- ông Trần Thanh Cảnh cho hay.

Đối với công tác lập hồ sơ, thủ tục các dự án, theo Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Huỳnh Tấn Lộc, hiện nay, hồ sơ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông Đồng Nai đã được trình UBND tỉnh thẩm định phê duyệt. Riêng dự án xây dựng tuyến kè ven sông do hồ sơ đánh giá tác động môi trường mới được phê duyệt nên hồ sơ toàn dự án mới được UBND TP.Biên Hòa trình UBND tỉnh. “Mục tiêu của thành phố là sớm hoàn thành thủ tục, hồ sơ của cả 2 dự án để đồng loạt khởi công trong quý III-2021”- ông Huỳnh Tấn Lộc cho biết.

                                                                                              Vi Quân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây