Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Sẽ chi trả gần 200 tỷ đồng tiền bồi thường dự án sân bay Long Thành đợt 4

​TTĐT – Chiều ngày 3-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) để rà soát tiến độ thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.
z2007594824313_a5934358e25e561f0492c4821fbeee2c.jpg 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 Theo báo cáo của Sở Tài nguyên – môi trường, đối với khu vực xây dựng sân bay Long Thành 5.000 ha đến nay khu vực ưu tiên 1.810 ha có 1,007 hộ gia đình hộ gia đình, cá nhân sử dụng với diện tích 630 ha, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thànhđã hoàn thành công tác kiểm đếm. Phần còn lại là đất của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Về công tác bồi thường, đến nay UBND huyện Long Thành đã phê duyệt 3 đợt bồi thường, hỗ trợ với số tiền gần 440 tỷ đồng và đã chi trả là 395,2 tỷ đồng. Còn 43 hộ dân chưa nhận tiền (44 tỷ đồng) với lý do chờ tái định cư và ở xa chưa đến nhận.

 Dự kiến ngày 12-8,  Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành sẽ chi trả tiền đợt 4  cho 108 hộ với số tiền 199 tỷ đồng. Đồng thời sẽ công khai phương án bồi thường đợt 5.

z2007596367142_4078f05054e4551cd17bdd4c98048984.jpg 
Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành

 Đối với phần diện tích còn lại khu vực 3.000 ha, UBND huyện Long Thành đã kiểm đếm được diện tích đất của 1.684 hộ. Đối với diện tích đất còn lại của hơn 2.600 hộ dân dự kiến sẽ hoàn thành công tác kiểm đếm vào cuối tháng 9.

Riêng diện tích đất của 5 tổ chức còn lại, đến nay Hội đồng bồi thường dự án đã trình đề nghị ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường đối với 3 tổ chức. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang hoàn thiện các thủ tục đối với 2 tổ chức còn lại.
Về tiến độ xây dựng hệ thống hạ tầng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự kiến 5 gói thầu ưu tiên sẽ hoàn thành thi công vào tháng 10 tới. Đối với các gói thầu xây dựng 12 phân khu tái định cư và các gói thầu hệ thống điện, nước, hệ thống chiếu sáng, dự kiến sẽ hoàn thành thi công vào tháng 12-2020.
Chỉ đạo tại cuộc họp Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương vì thời hạn bàn giao mặt bằng cho dự án không thể lùi, trong quá trình triển khai nếu thiếu nhân lực sẽ tiếp tục tăng cường để đảm bảo kịp tiến độ. UBND huyện Long Thành làm việc động viên các công chức, viên chức tăng cường để thực hiện công việc tốt hơn, đặc biệt các đơn vị có công chức, viên chức tăng cường quán triệt tinh thần theo hướng làm việc cả ngày thứ bảy để đảm bảo tiến độ dự án.
Khắc Giới
 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây