Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Sân bay quốc tế Long Thành có thể khởi công đúng hẹn vào năm 2020

Với tiến độ thực hiện hiện tại, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hy vọng dự án Sân bay quốc tế Long Thành có thể được khởi công theo đúng mục tiêu vào năm 2020.​

Tháng 6 hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1

Đại diện ACV cho biết, hiện đơn vị đang khẩn trương triển khai công tác khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án. Trước mắt, giai đoạn 1 của dự án sẽ đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, hoàn thành và đưa vào khai thác chậm nhất năm 2025.

Tháng 6-2018, ACV đã ký kết hợp đồng Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) giai đoạn 1 dự án Sân bay quốc tế Long Thành với liên danh tư vấn Nhật - Pháp - Việt (JFV).

Trong thông báo mới nhất ngày 17-4 cập nhật về tình hình thực hiện dự án Sân bay quốc tế Long Thành, ACV cho biết tiến độ triển khai tổng thể các đầu mục công việc của liên danh tư vấn JFV đáp ứng theo yêu cầu của hợp đồng. Cụ thể, các công tác trọng tâm như khảo sát địa hình địa chất, nghiên cứu phương án giao thông kết nối, thiết kế hệ thống đường sân bay, thiết kế các hệ thống kỹ thuật, quy hoạch vùng trời và thiết kế phương thức bay, thiết kế nhà ga hành khách, phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả kinh tế… được thực hiện khẩn trương và chất lượng theo đúng tiến độ hợp đồng.

 
Phối cảnh Sân bay quốc tế Long Thành.

ACV đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai trong việc lập và thống nhất phương án quy hoạch kết nối giao thông đến Sân bay quốc tế Long Thành để báo cáo Bộ Giao thông - vận tải (GT-VT) phê duyệt. Triển khai quy hoạch đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch kinh tế - xã hội nhằm phát huy tối đa hiệu quả dự án Sân bay quốc tế Long Thành. Phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai tổ chức giải phóng mặt bằng dự án do tỉnh Đồng Nai đang triển khai.

Hiện nay, ACV đang đôn đốc Tư vấn JFV khẩn trương hoàn thành hồ sơ báo cáo FS giai đoạn 1 của dự án, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ trong tháng 6-2019 trình các bộ, ngành liên quan, trình Hội đồng thẩm định Nhà nước, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội xem xét thông qua dự án tại kỳ họp tháng 10-2019.

Song song với việc thực hiện công tác khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho giai đoạn 1 của dự án Sân bay quốc tế Long Thành, ACV đã ký kết hợp đồng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) với đơn vị tư vấn là liên danh Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải - Trung tâm Môi trường và sinh thái ứng dụng (ITST-CEECO) vào ngày 25-7-2018. Hiện nay ĐTM giai đoạn 1 cho dự án đã hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu. Hồ sơ đã đệ trình Bộ Tài nguyên - môi trường từ ngày 19-3-2019 để thực hiện thẩm định và phê duyệt.

Tuyệt đối không lùi tiến độ dự án Sân bay quốc tế Long Thành

Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể trong buổi làm việc đầu năm 2019 với  các đơn vị liên quan. Khẳng định Sân bay quốc tế  Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia nên tuyệt đối không lùi tiến độ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đưa ra các mốc thời gian hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi để Chính phủ thẩm định trước khi trình Quốc hội thông qua trong năm nay.

Tiếp đó, ngày 12-2, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ để sớm khởi công Sân bay Long Thành trong năm 2020.

Phấn đấu cuối năm 2020 hoàn thành giải phóng mặt bằng

Ngày 6-11-2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1487/QĐ-TTg phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. UBND tỉnh Đồng Nai đã triển khai đến các Sở, ban, ngành toàn tỉnh để tập trung toàn bộ nguồn lực cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án tại các xã thuộc huyện Long Thành trong phạm vi dự án. Để phối hợp, ACV đã thành lập Tổ làm việc riêng cho công tác giải phóng mặt bằng và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc UBND tỉnh Đồng Nai trong quá trình triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nghiên cứu các cơ sở pháp lý liên quan để tổ chức công tác giao nhận mặt bằng dự án ngay khi tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện.

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang được UBND tỉnh Đồng Nai triển khai khẩn trương các công việc sau: triển khai dự án xây dựng 2 khu tái định cư hoàn chỉnh tại xã Lộc An và Bình Sơn, huyện Long Thành để phục vụ việc di dời dân; triển khai tập huấn, tuyên truyền phổ biến chủ trương và các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tiến hành công tác thông báo thu hồi, kế hoạch kiểm đếm đất đai, tài sản của các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực thực hiện dự án. “Theo tiến độ, tỉnh Đồng Nai phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 vào cuối năm 2019 để bàn giao cho chủ đầu tư phục vụ công tác rà phá bom mìn, khởi công xây dựng cuối năm 2020. Toàn bộ dự án giải phóng mặt bằng (phạm vi 5.000 ha) sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020”, báo cáo của ACV nêu rõ.

Dự án Sân bay quốc tế  Long Thành là dự án quan trọng cấp quốc gia, được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25-6-2015. Sân bay quốc tế  Long Thành được quy hoạch đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) với quy mô, công suất sau khi hoàn thành toàn bộ 3 giai đoạn là 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

D.Văn

Tác giả: P.V

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây