Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

'Rõ trách nhiệm, rõ địa chỉ' khi gỡ vướng công trình, dự án năng lượng trọng điểm

(Chinhphu.vn) - Chiều 13/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo).
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện khí, thúc đẩy đề án phát triển điện gió ngoài khơi - Ảnh: VGP/MK
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện khí, thúc đẩy đề án phát triển điện gió ngoài khơi - Ảnh: VGP/MK

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với những dự án đang gặp tồn tại, khó khăn, "rõ trách nhiệm, rõ địa chỉ" giải quyết; đồng thời rà soát những dự án đang triển khai (theo tiêu chí cụ thể) có thể đưa ra hoặc đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra.
 
Báo cáo tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm ngành công thương, đại diện Ban Chỉ đạo cho biết, đối với đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi, hiện có một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác điều tra, khảo sát, thăm dò, đo đạc trên biển và giao khu vực biển; vấn đề về đầu tư (chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài) và vấn đề quy hoạch theo pháp luật về Quy hoạch.
Lãnh đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, tỉnh Đồng Nai trao đổi về hướng tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại của một số dự án năng lượng trọng điểm - Ảnh: VGP/MK
Lãnh đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, tỉnh Đồng Nai trao đổi về hướng tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại của một số dự án năng lượng trọng điểm - Ảnh: VGP/MK

Đối với hai dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4, các dự án vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến thống nhất sản lượng điện cam kết mua dài hạn trong hợp đồng mua bán điện và xác định khung giá phát điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), bàn giao mặt bằng thi công hạng mục nước thải nhà máy điện..., cần được tháo gỡ, tránh ảnh hưởng đến tiến độ vận hành và giải tỏa công suất của nhà máy.
 
Các dự án lưới điện giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 gặp khó khăn liên quan đến thông báo thu hồi đất và phê duyệt kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm cho các vị trí còn lại của dự án; chưa phù hợp với Quy hoạch đô thị Nhơn Trạch; chưa phê duyệt xong chủ trương đầu tư đối với dự án đường 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhắc nhở các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo hoàn thành hết nhiệm vụ được giao tại phiên họp thứ nhất, ngày 6/12/2023 - Ảnh: VGP/MK
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhắc nhở các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo hoàn thành hết nhiệm vụ được giao tại phiên họp thứ nhất, ngày 6/12/2023 - Ảnh: VGP/MK

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp kiến nghị, để có thể triển khai được các dự án điện gió ngoài khơi, vấn đề quan trọng nhất là phải sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan làm căn cứ triển khai thực hiện như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, một số quy hoạch có liên quan, nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi: Rà soát toàn diện khó khăn, vướng mắc, thiếu sót tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; thẩm quyền và cơ sở pháp lý quyết định để triển khai có hiệu quả các dự án điện gió ngoài khơi trong Quy hoạch Điện VIII; trường hợp cần thiết thì cần đề xuất xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm triển khai các dự án điện gió ngoài khơi (để có thể triển khai được ngay trong khi chờ sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan)...
Đối với Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4, một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục còn lại; khẩn trương xử lý vướng mắc, đảm bảo tiến độ hoàn thành.
 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Những vướng mắc trong xác định giá mua điện và sản lượng cam kết mua dài hạn của các dự án điện khí là vấn đề cấp thiết, có thể ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện và an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công Thương khẩn trương làm rõ vướng mắc trong các quy định pháp luật hiện hành, nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý, và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng trình tự, thủ tục.
 
Các ý kiến cũng đề nghị Bộ Xây dựng sớm xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh cục bộ trong Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035; tỉnh Đồng Nai thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng lúa; khẩn trương giải phóng mặt bằng, bổ sung quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất…
Minh Khôi

Tác giả: Nguồn "Báo điện tử Chính phủ"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây