Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Rà soát lại công nghệ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Biên Hoà

​Đó là quan điểm của lãnh đạo tỉnh trong buổi làm việc mới đây với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) về dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Biên Hòa. Theo đó, cần rà soát như công nghệ của xử lý nước thải vì kế hoạch ban đầu triển khai đã khá lâu, hiện cũng có nhiều đơn vị công nghệ xử lý tiên tiến trên thế giới quan tâm đến dự án. 
27.11-Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải TP. Biên Hoà.jpg
Trạm bơm số 1 thuộc dự án được đầu tư từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh. Trạm bơm này vẫn đang phải chờ kết nối với dự án để thực hiện xử lý nước thu gom được
Vốn nội chờ vốn ngoại
Theo Kế hoạch ban đầu, giai đoạn 1 dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Biên Hòa có tổng mức đầu tư hơn 6,6 ngàn tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay ODA là hơn 5,3 ngàn tỷ đồng và nguồn vốn đối ứng của UBND tỉnh là hơn 1,2 ngàn tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong thời gian từ năm 2016-2026. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ triển khai thi công hơn 120km đường ống và 1 trạm xử lý nước thải công suất 39 ngàn m3/ngày đêm.
Đến nay, một số hạng mục thuộc phần vốn đối ứng của tỉnh như công tác đền bù, san lấp mặt bằng, xây tường rào, nhà bảo vệ của trạm xử lý nước thải và trạm bơm số 1 đã được triển khai thực hiện.
Riêng đối với các hạng mục thuộc phần vốn ODA, năm 2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng đã hoàn thành dự thảo hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (tư vấn) gồm: lập hồ sơ thiết kế chi tiết - dự toán; hỗ trợ đấu thầu và giám sát thi công cho dự án. Tuy nhiên, phía Jica vẫn quan ngại vấn đề liên quan đến ảnh hưởng của chất độc da cam (dioxin) đến dự án nên chưa thể tuyển chọn đơn vị tư vấn để tiếp tục triển khai. Về việc này, Đồng Nai và Đại sứ quán Nhật Bản cũng đã có nhiều trao đổi qua lại, trong đó, tỉnh cam kết khu vực dự án không nhiễm dioxin, việc thi công đảm bảo an toàn tuy nhiên, phía Nhật Bản vẫn chưa có sự thống nhất để thực hiện các bước tiếp theo
Theo lãnh đạo tỉnh, dự án này phải được thực hiện càng nhanh càng tốt. Đồng Nai theo đuổi và muốn thực hiện từ lâu nhưng so với yêu cầu, việc triển khai đang chậm. Trong khi công tác giải phóng mặt bằng đã được TP.Biên Hòa triển khai, hoàn thành tại nhiều đoạn, tuyến, nếu vẫn chưa thống nhất được thì sẽ tiếp tục chậm thêm. Việc thi công công trình phía Đồng Nai cam kết bảo an toàn vì nguồn đất, nước quan trắc đáp ứng các thông số kỹ thuật. Hơn nữa, khu vực triển khai dự án, trong nhiều năm qua, đã có nhiều dự án về hạ tầng khác của tỉnh được thực hiện.
Xem xét lại công nghệ xử lý 
Theo lãnh đạo tỉnh, trong khi các hạng mục do nguồn vốn đối ứng của tỉnh đã thực hiện thì không thể chờ thêm nữa để tiếp tục triển khai, như vậy sẽ lãng phí ngân sách. Các hạng mục đã thi công cũng không thể đấu nối và hoạt động hiệu quả được. Bên cạnh đó, do là dự án rất quan trọng nên Đồng Nai cũng đã có kế hoạch dự phòng huy động nguồn vốn trong nước để thực hiện nếu công tác thi công các hạng mục vốn vay ODA không giải ngân được.
Bên cạnh việc chủ động về nguồn vốn, cũng cần phải xem xét lại công nghệ của dự án bởi sau nhiều năm, công nghệ xử lý nước thải đã có nhiều thay đổi. Thời gian qua, một số đơn vị cũng đã đến tìm hiểu, đặt vấn đề với tỉnh về cung cấp dịch vụ, công nghệ hiện đại cho xử lý nước thải đô thị, trong đó có các đơn vị đến từ Nhật Bản. Do vậy, sau khi tham vấn các ý kiến, Đồng Nai sẽ rà soát lại toàn bộ đối với các dự án này, bao gồm cả việc lựa chọn nguồn vốn lẫn công nghệ xử lý để có báo cáo với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan về quan điểm nêu trên.
Nam Vũ

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây