Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Phấn đấu đến hết quý 3 giải ngân vốn đầu tư công đạt 60% kế hoạch năm

​TTĐT - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, địa phương về giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021.
z2576478180772_d963fefd7382363384ce43f61b951273.jpg 
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chỉ đạo tại cuộc họp
Năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là hơn 19,14 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 9,7 ngàn tỷ đồng, giải ngân đến ngày 17-6-2021 được gần 2,7 ngàn tỷ đồng đạt gần 27,4%; vốn ngân sách địa phương gần 9,5 ngàn tỷ đồng, giải ngân đến giữa tháng 6-2021 được xấp xỉ 23% kế hoạch. Đến nay, có 10 đơn vị chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Tại các huyện, thành phố có một số đơn vị thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công nhanh là H.Tân Phú, Xuân Lộc, Nhơn Trạch, TP.Long Khánh.  
 Theo Giám đốc Sở KH-ĐT Hồ Văn Hà, nhiều dự án giải ngân vốn đầu tư công thấp là do một số công trình bố trí vốn khởi công mới năm 2020 và bổ sung vào cuối năm 2020, đến nay chậm hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và hoàn thiện hồ sơ để tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công nên chưa giải ngân được vốn. Một số công trình chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng cuối năm 2020, do áp lực giải ngân kế hoạch năm 2020 nên chủ đầu tư đã tạm ứng hợp đồng khá lớn khoảng 30-40%. Các tháng đầu năm 2021, công trình tiếp tục thi công có khối lượng hoàn thành thanh toán theo chế độ thu hồi tạm ứng hợp đồng thuộc kế hoạch năm 2020 nên chưa thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2021. Nhiều dự án vướng bồi thường giải phóng mặt bằng không thể giải ngân...
z2576478479503_dbc5013eaa7c594aa590951911c916ec.jpg 
Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên phát biệu những khó khăn vướng mắc của TP.Biên Hòa.
 Tại cuộc họp, các sở ngành, địa phương cũng nêu lên một số bất cập dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công chậm còn do phối hợp giữa các sở ngành, địa phương chưa tốt, giá vật tư cho công trình tăng cao, dịch bệnh Covid-19, đơn vị tư vấn năng lực kém dẫn đến công trình đưa vào thi công mất nhiều thời gian chỉnh sửa.
 Ghi nhận những khó khăn vướng mắc của các sở ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chỉ đạo, từ nay đến 30-9-2021, các đơn vị phải đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công đạt 60% trở lên theo đúng yêu cầu của Chính phủ. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình. Đồng thời, giao cho Sở KH-ĐT rà soát, kiểm tra lại các đơn vị tư vấn không để những đơn vị tư vấn có năng lực yếu tham tham gia vào các công trình, dự án. Các sở ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho chủ đầu tư thi công dự án.
                                                               Vi Quân

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây