Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Nhanh chóng bàn giao mặt bằng công trình điện 110kV Giang Điền

​TTĐT - Ngày 4-3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện đầu tư công trình Trạm biến áp 110kV Giang Điền và đường dây đấu nối.
9597e290a8ca53940adb (1).jpg Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chủ trì buổi làm việc
Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam (thuộc Tổng công ty điện lực miền Nam) cho biết, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư công trình Trạm biến áp 110kV Giang Điền và phần đường dây đấu nối cho đến nay vẫn chưa giải quyết xong về bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công hoàn tất công trình. Cụ thể, địa bàn huyện Trảng Bom còn vướng mắc với 9 hộ dân (2 vị trí móng trụ, 7 hộ hành lang); địa bàn TP.Biên Hòa có 6 vị trí móng trụ và 25/70 hộ hành lang. Theo các địa phương có công trình đi qua, nguyên nhân giải phóng mặt bằng chậm do một số hộ dân chưa đồng ý với giá bồi thường.
Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam cho biết thêm, hiện đang xem xét phê duyệt hồ sơ đấu thầu xây dựng và lắp đặt phần khối lượng còn lại của công trình, dự kiến tháng 5-2020 sẽ có Nhà thầu xây lắp mới triển khai thi công.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã yêu cầu 2 địa phương nhanh chóng thực hiện công tác bồi thường để bàn giao mặt bằng cho đơn chủ đầu tư thi công công trình. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam phối hợp các sở, ngành để thực hiện đúng tiến độ hoàn thành dự án.
Được biết, công trình điện này nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải cho KCN Giang Điền và các vùng phụ cận, cải thiện chất lượng điện và giảm tổn thất trên lưới phân phối khu vực, đáp ứng phụ tải để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Trảng Bom và TP.Biên Hòa.
Thùy Dương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây