Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Một số giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh

​TTĐT – Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, một số giải pháp để các dự án được phân bổ chi tiết giai đoạn 2021-2025 đảm bảo mục tiêu đầu tư đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân, từ đó phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Về bố trí vốn khởi công mới, chỉ bố trí vốn khởi công mới khi đã đảm bảo thực hiện xong công tác bồi thường giải tỏa, tránh tình trạng khởi công rồi nhưng không có mặt bằng thi công, chậm tiến độ, gây bức xúc trong nhân dân.
Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, kiểm tra thực hiện việc cam kết trong việc tổ chức thực hiện bồi thường để bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư của UBND cấp huyện, làm nguyên nhân, rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc châm bản giao mặt bằng làm tăng chi phí đầu tư do tăng chi phí bồi thường và các chi phí phát sinh khác; tăng cường nhân lực thực hiện cho địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu do cùng một thời điểm có nhiều dự án trên địa bàn.
Bên cạnh đó UBND cấp huyện cần chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện lập tiến độ chi tiết trong việc thực hiện bồi thường giải tỏa; thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định cư và khu đô thị tái định cư theo đúng quy định, trong đó cần lưu ý quá trình xây dựng đường găng công việc từng dự án phù hợp với tiến độ bố trí tái định cư của các công trình trên địa bàn, đặc biệt là các công trình trọng điểm để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, không làm ảnh hưởng tiến độ chung các dự án, công trình trọng điểm.
Ngoài việc lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư công; cần phải phân tích tính cấp bách, cấp thiết và quy mô đầu tư cho phù hợp với quy hoạch ngành, nhu cầu thực tế và thực hiện khái toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng sát với giá trị thực tế tại thời điểm lập hồ sơ, kể cả khu đất lợi thế (nếu có); đồng thời đề xuất các nguồn vốn có thể huy động tham gia đầu tư vào dự án nhằm giảm áp lực chi ngân sách; lập sơ đồ găng các công việc, nhiệm vụ cụ thể cho các công việc liên quan; thuê các tổ chức tư vấn thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đảm bảo chất lượng; hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường trước khi trình duyệt dự án đầu tư; xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa từng chủ đầu tư với UBND cấp huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư để thực hiện bồi thường, giải tỏa dự án sớm nhất.
Ngoài ra việc thực hiện lựa chọn nhà thầu cần thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan; lựa chọn nhà thầu thi công phải đảm bảo tính cạnh tranh và đảm bảo theo quy định trong việc đấu thầu qua mạng.

Minh Hòa

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây