Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ để kịp giải phóng mặt bằng cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(CTT-Đồng Nai) – Ngày 13-4, tại huyện Long Thành, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành, TP.Biên Hòa và UBND huyện Long Thành về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh.
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chỉ đạo tại buổi làm việc
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chỉ đạo tại buổi làm việc

Sau khi đi kiểm tra thực địa, tại buổi làm việc, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh, chỉ còn 77 ngày nữa (30-6) là đến thời hạn phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất lớn, vì vậy các đơn vị, địa phương có liên quan cần tập trung cao độ và làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ để kịp tiến độ. Theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đây là dự án trọng điểm quốc gia, tỉnh đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án trước ngày 30-6 tới. Tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh cũng đã phê bình một số đơn vị chưa tập trung cao cho dự án.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đánh giá công tác giải phóng mặt bằng cho dự án còn rất chậm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đánh giá công tác giải phóng mặt bằng cho dự án còn rất chậm

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cũng đánh giá công việc giải phóng mặt bằng cho dự án còn rất chậm so với yêu cầu. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đơn vị đúng ra phải xây dựng quy chế phối hợp, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân.
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh báo cáo tiến độ tại buổi làm việc
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh báo cáo tiến độ tại buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND huyện Long Thành, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài dự án đi qua địa bàn huyện Long Thành khoảng 28 km với tổng diện tích thu hồi 229,716 ha. UBND huyện đã ban hành 2.481 thông báo thu hồi đất. Trong đó, đối với dự án thành phần 1 là 869 trường hợp/901 thửa đất và dự án thành phần 2 là 1.612 trường hợp/1.692 thửa đất. Còn lại 112 thửa đất chưa đủ thông tin chủ sử dụng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất rà soát, thực hiện các thủ tục tham mưu cho UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất.
Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Đến nay, dự án thành phần 1 đã phê duyệt 15 trường hợp đạt hơn 36% tổng diện tích thu hồi, đã kiểm đếm 914 trường hợp, còn 47 trường hợp chưa kiểm đếm, 32 thửa chưa ban hành thông báo thu hồi đất do chưa có thông tin chủ sử dụng đất. Dự án thành phần 2 đã phê duyệt 100 trường hợp, đạt hơn 23% tổng diện tích thu hồi, đã kiểm đếm 1.393 trường hợp, còn 150 trường hợp chưa kiểm đếm, 80 thửa đất chưa ban hành thông báo thu hồi đất do chưa có thông tin chủ sử dụng đất.
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Theo Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, về công tác kiểm đếm tại phường Tam Phước (TP.Biên Hòa) đã kiểm đếm 383 thửa đất tương ứng 21,28 ha đạt 100%, còn tại phường Phước Tân (TP.Biên Hòa) đã kiểm đếm 735 thửa đất với diện tích 37,47 ha đạt 98,7% về diện tích và 99,1% về số thửa...

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây