Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Khu tái định cư sân bay Long Thành: Trong tháng 2 phải xử lý xong vướng mắc về đơn giá

​TTĐT- Ngày 11-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành và UBND huyện Long Thành về tiến độ triển khai xây dựng khu tái định cư cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

 q.jpg
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì buổi làm việc - K.Giới
 
Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (QLDA), về dự án thành phần: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, đối với các hạng mục ưu tiên gồm tuyến thoát nước ngoài ranh và 4 tuyến đường chính đã được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Các hạng mục đường giao thông, thoát nước, cây xanh và hệ thống chiếu sáng, viễn thông của các tuyến đường D1, D18, N23, N39, Ban QLDA đang tập hợp để đóng dấu thẩm định hồ sơ thiết kế, đồng thời đôn đốc các đơn vị tư vấn điều chỉnh lại dự toán. Đối với thiết kế các hạng mục công trình còn lại của 12 khu vực đến nay đã cơ bản hoàn thành thẩm tra phần hồ sơ bản vẽ thiết kế, các đơn vị tư vấn đang lập điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn của Sở Xây dựng về triển khai các thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP.
w.jpg
Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ - K.Giới
 
Một số vướng mắc hiện nay là sự thay đổi Nghị định 32/2015/NĐ-CP sang Nghị định 68/2019/NĐ-CP làm cho khó khăn trong việc xác định đơn giá nhân công, máy thi công theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì khẩn trương họp cùng các sở liên quan để sớm tháo gỡ được những khó khăn. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu trong tháng 2 này phải xử lý xong vướng mắc về đơn giá để kịp triển khai dự án.
 
Khắc Giới

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây